我最喜欢的开源项目管理工具
如果你要管理大型复杂的项目，请尝试利用开源选择替换 MS-Project。
项目管理 项目 甘特图
222.33.65.50
辛苦校对大佬了。
steven_zdg988 [Firefox 88.0|Windows 10]
2021-04-29T23:23:55.000
39.65.240.18
国内的禅道软件也是不错的，希望能有帮忙推荐一下。已经支持了多语言版本了。
来自山东的 Chrome 97.0|Windows 10 用户
2022-01-19T16:44:56.000
如果你要管理大型复杂的项目，请尝试利用开源选择替换 MS-Project。

> 
> 如果你要管理大型复杂的项目，请尝试利用开源选择替换 MS-Project。
> 
> 
> 


![](/data/attachment/album/202104/29/145942py6qcc3lz1dyt1s6.jpg "Kanban-style organization action")


诸如建造卫星、开发机器人或推出新产品之类的项目都是昂贵的，涉及不同的提供商，并且包含必须跟踪的硬依赖性。


大型项目领域中的项目管理方法非常简单（至少在理论上如此）。你可以创建项目计划并将其拆分为较小的部分，直到你可以合理地将成本、持续时间、资源和依赖性分配给各种活动。一旦项目计划获得负责人的批准，你就可以使用它来跟踪项目的执行情况。在时间轴上绘制项目的所有活动将产生一个称为<ruby> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gantt_chart">  甘特图 </a> <rt>  Gantt chart </rt></ruby>的条形图。


甘特图一直被用于 [瀑布项目方法](https://opensource.com/article/20/3/agiles-vs-waterfall)，也可以用于敏捷方法。例如，大型项目可能将甘特图用于 Scrum 冲刺，而忽略其他像用户需求这样的细节，从而嵌入敏捷阶段。其他大型项目可能包括多个产品版本（例如，最低可行产品 [MVP]、第二版本、第三版本等）。在这种情况下，上层结构是一种敏捷方法，而每个阶段都计划为甘特图，以处理预算和复杂的依赖关系。


### 项目管理工具


不夸张地说，有数百种现成的工具使用甘特图管理大型项目，而 MS-Project 可能是最受欢迎的工具。它是微软办公软件家族的一部分，可支持到成千上万的活动，并且有大量的功能，支持几乎所有可以想象到的管理项目进度的方式。对于 MS-Project，有时候你并不知道什么更昂贵：是软件许可证还是该工具的培训课程。


另一个缺点是 MS-Project 是一个独立的桌面应用程序，只有一个人可以更新进度表。如果要多个用户进行协作，则需要购买微软 Project 服务器、Web 版的 Project 或 Planner 的许可证。


幸运的是，专有工具还有开源的替代品，包括本文中提及的应用程序。所有这些都是开源的，并且包括基于资源和依赖项的分层活动调度的甘特图。ProjectLibre、GanttProject 和 TaskJuggler 都针对单个项目经理的桌面应用程序。ProjeQtOr 和 Redmine 是用于项目团队的 Web 应用程序，而 ]project-open[ 是用于管理整个组织的 Web 应用程序。


我根据一个单用户计划和对一个大型项目的跟踪评估了这些工具。我的评估标准包括甘特图编辑器功能、Windows/Linux/macOS 上的可用性、可扩展性、导入/导出和报告。（背景披露：我是 ]project-open[ 的创始人，我在多个开源社区中活跃了很多年。此列表包括我们的产品，因此我的观点可能有偏见，但我尝试着眼于每个产品的最佳功能。）


### Redmine 4.1.0


![Redmine](/data/attachment/album/202104/29/150023ooasa70va32xi8s8.png "Redmine")


[Redmine](https://www.redmine.org/) 是一个基于 Web 的专注于敏捷方法论的项目管理工具。


其标准安装包括一个甘特图时间轴视图，但缺少诸如调度、拖放、缩进（缩排和凸排）以及资源分配之类的基本功能。你必须单独编辑任务属性才能更改任务树的结构。


Redmine 具有甘特图编辑器插件，但是它们要么已经过时（例如 [Plus Gantt](https://redmine.org/plugins/plus_gantt)），要么是专有的（例如 [ANKO 甘特图](https://www.redmine.org/plugins/anko_gantt_chart)）。如果你知道其他开源的甘特图编辑器插件，请在评论中分享它们。


Redmine 用 Ruby on Rails 框架编写，可用于 Windows、Linux 和 macOS。其核心部分采用 GPLv2 许可证。


* **适合于：** 使用敏捷方法的 IT 团队。
* **独特卖点：** 这是 OpenProject 和 EasyRedmine 的原始“上游”父项目。


### ]project-open[ 5.1


![]project-open[](/data/attachment/album/202104/29/150024ajim3fma2loniapb.png "]project-open[")


[]project-open[](https://www.project-open.com) 是一个基于 Web 的项目管理系统，从整个组织的角度看类似于<ruby> 企业资源计划 <rt>  enterprise resource planning </rt></ruby>（ERP）系统。它还可以管理项目档案、预算、发票、销售、人力资源和其他功能领域。有一些不同的变体，如用于管理项目公司的<ruby> 专业服务自动化 <rt>  professional services automation </rt></ruby>（PSA）、用于管理企业战略项目的<ruby> 项目管理办公室 <rt>  project management office </rt></ruby>（PMO）和用于管理部门项目的<ruby> 企业项目管理 <rt>  enterprise project management </rt></ruby>（EPM）。


]project-open[ 甘特图编辑器包括按等级划分的任务、依赖关系和基于计划工作和分配资源的调度。它不支持资源日历和非人力资源。]project-open[ 系统非常复杂，其 GUI 可能需要刷新。


]project-open[ 是用 TCL 和 JavaScript 编写的，可用于 Windows 和 Linux。 ]project-open[ 核心采用 GPLv2 许可证，并具有适用于大公司的专有扩展。


* **适合于：** 需要大量财务项目报告的大中型项目组织。
* **独特卖点：** ]project-open[ 是一个综合系统，可以运行整个项目公司或部门。


### ProjectLibre 1.9.3


![ProjectLibre](/data/attachment/album/202104/29/150025p4wrdukwwnwnlddu.png "ProjectLibre")


在开源世界中，[ProjectLibre](http://www.projectlibre.org) 可能是最接近 MS-Project 的产品。它是一个桌面应用程序，支持所有重要的项目计划功能，包括资源日历、基线和成本管理。它还允许你使用 MS-Project 的文件格式导入和导出计划。


ProjectLibre 非常适合计划和执行中小型项目。然而，它缺少 MS-Project 中的一些高级功能，并且它的 GUI 并不是最漂亮的。


ProjectLibre 用 Java 编写，可用于 Windows、Linux 和macOS，并在开源的<ruby> 通用公共署名许可证 <rt>  Common Public Attribution License </rt></ruby>（CPAL）下授权。ProjectLibre 团队目前正在开发一个名为 ProjectLibre Cloud 的 Web 产品，并采用专有许可证。


* **适合于：** 负责中小型项目的个人项目管理者，或者作为没有完整的 MS-Project 许可证的项目成员的查看器。
* **独特卖点：** 这是最接近 MS-Project 的开源软件。


### GanttProject 2.8.11


![GanttProject](/data/attachment/album/202104/29/150026j60ffm5avu7n4fq1.png "GanttProject")


[GanttProject](https://www.ganttproject.biz) 与 ProjectLibre 类似，它是一个桌面甘特图编辑器，但功能集更为有限。它不支持基线，也不支持非人力资源，并且报告功能比较有限。


GanttProject 是一个用 Java 编写的桌面应用程序，可在 GPLv3 许可下用于 Windows、Linux 和 macOS。


* **适合于：** 简单的甘特图或学习基于甘特图的项目管理技术。
* **独特卖点：** 它支持<ruby> 流程评估和审阅技术 <rt>  program evaluation and review technique </rt></ruby>（[PERT](https://en.wikipedia.org/wiki/Program_evaluation_and_review_technique)）图表，并使用 WebDAV 的协作。


### TaskJuggler 3.7.1


![TaskJuggler](/data/attachment/album/202104/29/150027eymfypm88a4atya0.png "TaskJuggler")


[TaskJuggler](https://taskjuggler.org/) 用于在大型组织中安排多个并行项目，重点是自动解决资源分配冲突（即资源均衡）。


它不是交互式的甘特图编辑器，而是一个命令行工具，其工作方式类似于一个编译器：它从文本文件中读取任务列表，并生成一系列报告，这些报告根据分配的资源、依赖项、优先级和许多其他参数为每个任务提供最佳的开始和结束时间。它支持多个项目、基线、资源日历、班次和时区，并且被设计为可扩展到具有许多项目和资源的企业场景。


使用特定语法编写 TaskJuggler 输入文件可能超出了普通项目经理的能力。但是，你可以使用 ]project-open[ 作为 TaskJuggler 的图形前端来生成输入，包括缺勤、任务进度和记录的工作时间。当以这种方式使用时，TaskJuggler 就成为了功能强大的假设情景规划器。


TaskJuggler 用 Ruby 编写，并且在 GPLv2 许可证下可用于 Windows、Linux 和 macOS。


* **适合于：** 由真正的技术极客管理的中大型部门。
* **独特卖点：** 它在自动资源均衡方面表现出色。


### ProjeQtOr 9.0.4


![ProjeQtOr](/data/attachment/album/202104/29/150028ddn5no6x0nn6nwnn.png "ProjeQtOr")


[ProjeQtOr](https://www.projeqtor.org) 是适用于 IT 项目的、基于 Web 的项目管理应用程序。除了项目、工单和活动外，它还支持风险、预算、可交付成果和财务文件，以将项目管理的许多方面集成到单个系统中。


ProjeQtOr 提供了一个甘特图编辑器，与 ProjectLibre 功能类似，包括按等级划分的任务、依赖关系以及基于计划工作和分配资源。但是，它不支持取值的就地编辑（例如，任务名称、估计时间等）；用户必须在甘特图视图下方的输入表单中更改取值，然后保存。


ProjeQtOr 用 PHP 编写，并且在 Affero GPL3 许可下可用于 Windows、Linux 和 macOS。


* **适合于：** 跟踪项目列表的 IT 部门。
* **独特卖点：** 让你为存储每个项目的大量信息，将所有信息保存在一个地方。


### 其他工具


对于特定的用例，以下系统可能是有效的选择，但由于各种原因，它们被排除在主列表之外。


![LIbrePlan](/data/attachment/album/202104/29/150029yiajbjyb8jb8ujbu.png "LIbrePlan")


* [LibrePlan](https://www.libreplan.dev/) 是一个基于 Web 的项目管理应用程序，专注于甘特图。由于其功能集，它本来会在上面的列表中会占主导地位，但是没有可用于最新 Linux 版本（CentOS 7 或 8）的安装。作者说，更新的说明将很快推出。
* [dotProject](https://dotproject.net/) 是一个用 PHP 编写的基于 Web 的项目管理系统，可在 GPLv2.x 许可证下使用。它包含一个甘特图时间轴报告，但是没有编辑它的选项，并且依赖项还不起作用（它们“仅部分起作用”）。
* [Leantime](https://leantime.io) 是一个基于 Web 的项目管理系统，具有漂亮的用 PHP 编写的 GUI，并且可以在 GPLv2 许可证下使用。它包括一个里程碑的甘特时间线，但没有依赖性。
* [Orangescrum](https://orangescrum.org/) 是基于 Web 的项目管理工具。甘特图图可以作为付费附件或付费订阅使用。
* [Talaia/OpenPPM](http://en.talaia-openppm.com/) 是一个基于 Web 的项目组合管理系统。但是，版本 4.6.1 仍显示“即将推出：交互式甘特图”。
* [Odoo](https://odoo.com) 和 [OpenProject](http://openproject.org) 都将某些重要功能限制在付费企业版中。


在这篇评论中，目的是包括所有带有甘特图编辑器和依赖调度的开源项目管理系统。如果我错过了一个项目或误导了什么，请在评论中让我知道。




---


via: <https://opensource.com/article/21/3/open-source-project-management>


作者：[Frank Bergmann](https://opensource.com/users/fraber) 选题：[lujun9972](https://github.com/lujun9972) 译者：[stevenzdg988](https://github.com/stevenzdg988) 校对：[wxy](https://github.com/wxy)


本文由 [LCTT](https://github.com/LCTT/TranslateProject) 原创编译，[Linux中国](https://linux.cn/) 荣誉推出

