Informe mensal do CAE sobre investimentos nas edificações paroquiais – Paróquia São Mateus
Notícias Paroquiais by Pastoral da Comunicação	on 07/04/2019 add comment	igreja Noticia notícias Principal 83 views
Vagner Eduardo Tunin –Tesoureiro do CAE e membro da Comissão de Construção do Salão Paroquial
Meses de referência: fevereiro e março 2019
Investimento na construção no mês de fevereiro e março(2019): R$134.288.57
Atividades executadas no mês de fevereiro e março (2019):
Término do reboco das paredes externas.
Contratação da empresa de alarme monitorado para vigiar a obra.
Aprovação do projeto arquitetônico e estrutural do palco e início da construção do mesmo.
Finalização das instalações dos contra marcos das portas e janelas.
Instalação das telhas metálicas com isolamento termo acústico.
Cotação para aquisição das pingadeiras em granito e início da instalação das mesmas.
Dimensionamento das tubulações para sonorização da sala de palestras do salão.
Início da colocação dos revestimentos cerâmicos nas paredes.
Continuidade das instalações hidro sanitárias e elétricas, com destaque para instalação do transformador.
Aquisição de material elétrico e hidráulico.
Principais pagamentos realizados: oitava e nona parcela do contrato de mão de obra da construtora, mensalidade do contrato do engenheiro, aluguel dos andaimes, argamassas usinadas de cal, cimento, projeto do palco, escavação e remoção de terra para construção do palco, transformador, mão-de-obra e materiais elétricos, materiais hidráulicos, frete dos revestimentos cerâmicos, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, instalação e mensalidade do alarme, dentre outros.
Investimento desde o início da obra (24/03/2017): R$942.668,95
Execução da troca de alguns vidros, restauração e pintura completa das janelas da matriz.
Contratação da empresa para substituição das três janelas das salas inferiores por esquadrias de alumínio com vidro temperado.
Instalação de prateleiras de vidro temperado para colocação de utensílios litúrgicos.
Instalação de diversos suportes em acrílico para colocação de escalas e da Revista São Mateus.
Aquisição de uma ambula.
Aquisição de vários materiais (conectores diversos, pilhas, baterias conectoras, cabos, etc.) para manutenção periódica dos equipamentos de som.
Pintura do corrimão.
Cotação e contratação da empresa para executar a fabricação dos móveis da Sacristia, que já se encontram instalados.
Contratação de empresa terceirizada para realizar a limpeza e conservação.
Execução do projeto de segurança e prevenção de incêndio.
Finalização das adaptações exigidas e aguardando a fiscalização final para obtenção do alvará.
Retoques em algumas áreas que necessitavam de pintura.
Aquisição de um adaptador VGA e manutenção no cabeamento do projetor.
Em atendimento à solicitação do Sr. Getúlio, foi iniciado o processo de manutenção nos seguintes itens:
Colocação de revestimento de borracha na rampa acesso ao banheiro.
Manutenção de alguns vazamentos no telhado.
Rebaixamento da tampa da caixa de passagem do esgoto que está ressaltada.
Manutenção na cerca elétrica.
Colocação de um mural para cartazes nas salas de catequese.
Aquisição de um suporte para copos descartáveis.
Pintura do corrimão, da porta de acesso ao banheiro e da grade do abrigo de gás.
Contratação da empresa pra instalação de uma prateleira de vidro temperado para acomodar as caixas coletoras de cupons fiscais do programa Nota Paraná.
Aquisição de 10 placas em PVC para reserva de assentos.
Diversas atividades de manutenção executadas de maneira voluntária e gratuita pelo diretor de patrimônio da Capela, Sr. Sidinei Garcia, a seguir destacamos algumas: manutenção do armário dos equipamentos de som, do encanamento do ar condicionado, da fechadura da porta de aço, das luminárias de emergência, instalação dos fogões e botijões na rede de gás, regulagem das portas dos armários da sacristia, regulagem da porta de metal, troca das válvulas das saboneteiras dos banheiros masculino e feminino, manutenção em fechaduras e uma série de outras pequenas manutenções
Após o término da construção do salão, acatando a exigência da diretoria de Patrimônio da Cúria,serão realizadas as obras para regularização do projeto arquitetônico, visando a obtenção do alvará.
Fixação do retorno do coral.
Aquisição de 02 suportes tamanho A4 em acrílico para colocação das escalas de liturgia.
Manutenção e troca de algumas luminárias do estacionamento.
Aquisição e instalação de dois suportes para vassouras e rodos.
Aquisição de uma ambula, lecionários e outros objetos litúrgicos.
O antigo Sacrário que estava na Capela Sagrada Família foi transferido para Casa Pastoral e foi feita a instalação de uma lâmpada junto ao mesmo.
Aquisição de lavadora de roupas.
A cotação dos materiais e o credenciamento das empresas para realização destas obras são conduzidos com total isenção e imparcialidade. Todos os contratos são firmados com a auditoria anuência do departamento jurídico da Cúria.
A prestação de contas mensal destes e de todos os outros investimentos é feita no CPP e no CAE e também divulgado em todas as mídias da paróquia (virtuais e impressas), conferindo total lisura e transparência ao processo.
Cada CEB, Pastoral ou Movimento tem o seu conselheiro junto ao CAE, cuja função é levar ao conselho as solicitações de sua comunidade e fiscalizar a aplicação dos recursos.
Cada conselheiro está apto a esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir junto aos membros que representa, já que tem a responsabilidade de participar das reuniões ordinárias, tendo acesso a toda estrutura de prestação de contas que é elaborada mensalmente.
Recomenda-se que cada conselheiro apresente ao CPC de sua CEB (ou órgão equivalente) a prestação de contas mensal, para que toda a comunidade paroquial tenha ciência de como os recursos estão sendo aplicados.