• Trecho 2 – Ipiranga até a “rótula das Cuias”: semaforização e sinalização da rotatória da Cuia concluída. Liberado para uso.
• Vila Dique: a prefeitura comprou o terreno necessário para alocar as famílias, fez a infraestrutura. Já foram transferidas 742 famílias. Estão em construção 180 casas. Outras 540, em fase de contratação.
• Vila Nazaré: a prefeitura executa a infraestrutura e as residências estão em fase de chamamento público para construção.
• Rua Dona Alzira: mais da metade da obra concluída. A SMAM já aprovou a mudança dos taludes no arroio. Aguarda ajuste na área desapropriada, em decorrência da mudança dos taludes para reinicio das obras, que estão a cargo do Walmart, como medida compensatória.
• Severo Dullius: empresa vencedora do pregão físico, realizado em 25 de maio deste ano, vai retirar a camada de lixo do terreno e fazer o reaterro para pavimentação da via. Contrato já assinado.
• Projeto de pavimentação da via: concluído e entregue na Caixa Econômica Federal para posterior licitação.
• Passagem subterrânea viária da Rua Anita Garibaldi: a empresa já foi contratada para executar a obra. Em andamento negociação com a comunidade.
A prefeitura adquiriu as áreas necessárias à construção das unidades habitacionais e está realizando chamamento público para construção de 1000 habitações.