16 out 2017 16h47
A chinesa State Grid e a estatal Eletrobras recuperaram atrasos na construção de uma enorme linha de transmissão de energia que levará do Norte ao Sudeste a produção da hidrelétrica de Belo Monte, e a obra deverá ser totalmente concluída em dezembro, ante uma entrega em fevereiro prevista em contrato, disse à Reuters um executivo à frente do projeto.
A entrada em operação comercial do chamado "linhão", com mais de 2 mil quilômetros em extensão, é vista como fundamental por autoridades brasileiras, uma vez que a falta de capacidade para levar a energia de Belo Monte ao sistema elétrico já impede a usina no rio Xingu de ligar turbinas adicionais.
"A gente está para finalizar agora em outubro... para novembro ser testes e a entrada em operação comercial em dezembro. Vamos conseguir antecipar em relação à data do contrato. A gente estava prevendo entrar na véspera do Natal, e agora nossa data é 12 de dezembro", disse à Reuters o diretor de Meio Ambiente da Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), Newton Zerbini.
"Depois da intervenção, a coisa caminhou", disse Zerbini.
Os avanços na obra e a perspectiva de antecipação vêm após um começo difícil no empreendimento --após dificuldades da construtora chinesa SEPCO1 em alguns trechos da linha, a BMTE foi obrigada a contratar sete empreiteiras adicionais para acelerar as atividades.
Com isso, a usina passou a depender apenas do linhão da BMTE e de um segundo empreendimento, de traçado semelhante --que ficou a cargo da State Grid, mas deve ser entregue apenas ao final de 2019.