Usina de Belo Monte pode ter rombo bilionário com atraso em obras – Folha do Progresso – Portal de Noticias , Entretenimento, Videos, Brasil!
O maior projeto de geração de energia do país corre sérios riscos de tornar-se economicamente inviável
buy baclofen online buy cheap baclofen no rx order baclofen online overnight ms and baclofen klonopin addarall baclofen and amitryptiline baclofen overnight to buy baclofen want to buy shop, lioresal alcoholism baclofen! baclofen for opiate withdrawal trial! buy baclofen lioresal tablet purchase: i want baclofen online
A gravidade da situação foi descrita em detalhes pelo próprio consórcio Norte Energia, dono da usina, em uma carta encaminhada à diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no fim de novembro. No documento, ao qual o jornal O Estado de S. Paulo teve acesso, o consórcio afirma que a rejeição de seu pedido de prorrogação dos prazos e a consequente obrigação de comprar energia de outras usinas para garantir a entrega daquilo que não produziu custariam ao consórcio "somas vultosas, capazes de inviabilizar o empreendimento".
Por contrato, Belo Monte, em construção na região de Altamira, no Pará, teria de começar a gerar energia a partir de fevereiro de 2015, o que efetivamente só ocorrerá no primeiro trimestre de 2016. Nesse período, argumentou o diretor-presidente da Norte Energia, Duilio Diniz de Figueiredo, seria preciso desembolsar – a preços atuais – cerca de 370 milhões de reais por mês para cobrir o rombo. A usina tem previsão de conclusão para fevereiro de 2019. Orçada inicialmente em 25,8 bilhões de reais, Belo Monte já ultrapassa a marca de 30 bilhões.
Leia também: Sócios vão pagar R$ 700 mi a mais por Belo Monte
get cialis online. online viagra cialis levitra from canada. buy medications from
Em tom de apelo, a carta da Norte Energia à Aneel tenta derrubar uma decisão já tomada pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) da agência. Em agosto, técnicos da SFG analisaram os argumentos e pedidos feitos pela Norte Energia, mas todos foram rejeitados. Ou seja, para a área técnica, o consórcio é o único responsável por cada dia de atraso da hidrelétrica e deve arcar com ele.
doxycycline hyclate and klonopin doxycycline 50 mg bid doxycycline reviews
Críticas – Inconformada com a decisão preliminar, a empresa reagiu e disparou críticas contra tudo e contra todos. Após avaliar a decisão da SFG, disse que foi possível constatar "diversos equívocos e informações incorretas em sua análise" e que "o resultado contraria a legislação vigente". A própria Aneel foi incluída na lista de culpados por atrasos.
Segundo o consórcio, a agência reguladora comprometeu o cronograma das obras porque demorou a emitir as declarações de utilidade pública para as áreas onde seria construída a usina. Apesar de o pedido ter ocorrido em dezembro de 2010 e reapresentado em agosto de 2011, afirma a Norte Energia, a autorização de toda a área do empreendimento só ocorreu em janeiro de 2012, "causando atrasos na liberação das áreas".