Proposta Técnica Modelo | EngWhere Software de Engenharia, Orçamento, Planejamento e Gestão
(Para efeito desta descrição foi considerada uma obra com grande variedade de serviços e proponente com nome ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. fictício. O texto completo é disponibilizado com o Software).
plano de minimização dos impactos ambientais
pátio da armação
guias e sarjetas moldadas "in loco"
suprimento dos materiais: materiais de construção
A construção da Obra, que abrange 16.000m³ de concreto e 200.000m³ de escavações, exigirá da Proponente 2 (duas) preocupações maiores:
A mobilização, instalação do canteiro e conclusão das fundações nos primeiros 90 dias de obra.
A conclusão da meso-estrutura em 180 dias
Tais serviços exigirão o recrutamento de 600 homens até o 3° (terceiro) mês de serviços.
A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO conta com as seguintes facilidades e meios para garantir uma pronta demarragem:
A obra contará com o irrestrito apoio do Escritório Central da Proponente, localizado a 25km, através de seus Departamentos Técnicos, de Planejamento, Oficinas de Manutenção, Suprimento, Segurança do Trabalho, Transportes, etc;
Fará uso de Contêineres Metálicos até a conclusão dos Escritórios do Canteiro;
Manterá avisados e de prontidão seus Fornecedores e Subempreiteiros de Fundações, Cantineiros e Locadores de Equipamentos (para eventual complementação de sua frota), necessários no início dos serviços;
A Empresa. por estar com obras em fase final nas imediações, possui disponíveis parte do Quadro Técnico-Administrativo de prontidão.
A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adotou neste Planejamento seus Índices de Produtividade por frente de serviço, levantados em obras desta natureza, que executou, confrontando e ampliando os resultados com o "dimensionamento por equipes", com base na experiência de membros de seu quadro técnico.
Neste tipo de obra, tal "distribuição" tem mostrado eficiência e dinamismo superior à convencional e propiciada a funcionabilidade de um Organograma muito mais enxuto.
"A culpa é tua Pai Tietê?
minimizar os custos de encascalhamento, manutenção de pátios e vias de acesso e das redes de utilidades (água, energia, esgotos e iluminação externa);
principalmente, dispor de maior área de armazenamento de argila, areia e terra vegetal aproveitáveis das escavações, economizando o transporte.
A disposição e distribuição das salas do Escritório da Administração da Proponente encontra-se no DES n°—–
Cozinha Apoio ao Subempreiteiro 73
Refeitório – A 18 funcionários / horário 36
Refeitório – B 28 funcionários / horário 36
Refeitório – C 580 funcionários / horário 340
Refeitório de Campo 340 funcionários / horário 340
Dispensa Apoio ao Subempreiteiro 36
Foi previsto ainda um Depósito de cimento em sacos e cal para uso durante os serviços de acabamento e injeção (área de 70 m² com capacidade para —–sc de cimento exclusivamente).
Central de Concreto 1 x 21,0 = 15.400
Betoneira 500 l 2 x 7,5 = 5.500
Sistema Poços Ejetores 10 x 5,0 = 36.800
Sistema Rebaixamento 3 x 12,5 = 27.600
Guinchos 2 x 10,0 = 14.700
Vibradores 12 x 2,0 = 17.600
Equipamentos Carpintaria 6 x 5,0 = 22.100
Máquinas de Corte-Dobra 4 x 10,0 = 29.400
Máquinas de Solda 2 x 18,0 = 26.500
Oficina de Manutenção 4 x 5,0 = 14.700
Escritório/Almoxarifado 20.000
Iluminação Interna 25.000
Iluminação Pátios 25.000
Diversos 25.000
Os ramais de distribuição serão lançados conforme DES n°—–.
Para obtenção de água a ser consumida nos serviços e nas instalações sanitárias será solicitada a ligação à rede da Concessionária (SABESP). Deste ponto a água será canalizada e distribuída aos reservatórios e frentes de serviço, conforme DES n° —-
ITEM QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO CONSUMO/DIA (m³)
360 Concreto / Cura (turno) – m³ 80
2.100 Refeições 30
– Consumo Adicional (200 m³ / m) 10
– Limpeza / Lavagem Equipamentos 5
– Diversos 5
Considerando períodos de pico dos serviços e simultaneidade dos consumos, encontramos o valor máximo de 5,5 l /s para uso da obra, o que corresponde a um barrilete de 2 ½".
As linhas coletoras de esgotos e águas servidas encontram-se esquematizadas no DES n° —. Foram dimensionadas 2 fossas sépticas OMS com sumidouro, pré-fabricadas (tipo Casa Sano n° 12).
Equipe: Topógrafo – 1
Nivelador- – 1
Auxiliar topografia – 7 (4 / Topógrafo, 3 / Nivelador)
Equipamentos: Teodolito T2 – 1
Nível N3 – 1
Balizas / div. – 2 cj
ESCAVAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA
As Escavações para Infraestrutura, a menos de acertos de fundo das cavas e valas, de dimensões reduzidas, serão executadas mecanicamente. Se o material proveniente das escavações não for de qualidade adequada para o posterior reaterro, este será removido integralmente, importando-se a terra para reaterro posteriormente.
Equipe: Pedreiro – 1
Ajudante – 12
Equipamentos: Retroescavadeira CASE 580 H – 1
Caminhão Basculante – 2
Trator D4 com lâmina – 1
Escavação comum – 350.000 m³
Escavação especial – 14.000 m³
Escavação de cavas e valas – 40.000 m³
Escavação de poços e túneis – 20.000 m³
Compactação mecanizada – 270.000 m³
Estacas Pré-moldadas 20 / 70 t – 11.710 m pico: 5.000 m / mês
Estacas Raiz 60 t – 3.000 m
As fundações serão executadas por firma, subempreiteira, idônea, especializada no ramo, sob inteira responsabilidade da ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.
Os bate-estacas obedecerão a um caminho pré-estabelecido de forma a liberar, com um mínimo de deslocamento, a maior frente possível de serviços subsequentes.
Bate-estacas queda livre – 3
Sonda para estacas Raiz – 1
Guindaste – 1
Carreta Scania Vabis – 1
O aço será fornecido por Usina idônea, que seguramente garante a qualidade do material, mas a ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO colherá amostras segundo os critérios da NBR-7.480, e fará realizar outros testes com a finalidade de se obter resultados absolutamente imparciais, que permitem assumir com segurança a responsabilidade técnica pela execução da obra.
Procurar-se-á mesmo que parcialmente, pré-moldar as armaduras, construindo-se vigas e "gaiolas" a serem colocadas dentro das formas.
Equipe: Encarregado de Armação – 1
Feitor de Armação – 23
Armador – 210
½ Oficial Armador – 210
Ajudante – 20
Equipamentos: Máquina de cortar ferro até 1¼" – 2
Máquina de dobrar ferro até 1¼ – 2
Polikorte – 1
Tesoura para até ½" – 1
Guindaste Krane Kar – (1)
Guindaste até 30 t – (1)
Caminhão carroceria – (1)
Fabricação de Formas – 65.000 m² x 1/3 = 21.670 m²
Reforma de Formas – 65.000 m² x 2/3 = 43.330 m²
A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO previu o uso de formas deslizantes nos Tanques de Água Potável e Água de Serviços (h=30m) e, a critério da Fiscalização, nos 3 Digestores.
Fornecimento, montagem e desmontagem dos equipamentos de acionamento (macacos, bombas, varões, e plataformas de serviço internas e externas).
84t – pico 19t / mês
Equipe: Engenheiro Assistente (sub) – 1
Técnico ( apontamentos) – 1
Encarregado de armação – 1
Feitor de Armação – 1
Meio Oficial Armador – 4
Ajudantes – 4
Equipamentos: Macacos de Protensão – 2
Bombas de alta pressão – 2
Bombas Injetoras – 2
Misturador / coletor de nata – 2
Serra elétrica / Polikorte – 1
Andaimes metálicos (cj ) – 2
Talhas / Tirfor – –
demolição de pavimentação de concreto asfáltico utilizando-se também marteletes a ar comprimido.
determinação da massa específica aparente "in situ";
ensaios de CBR.
o Camada de Rolamento a Quente CBQU – 5.029,00m³
o Imprimação betuminosa ligante – 108.009 m²
o Imprimação betuminosa impermeabilizante – 3.006 m²
antes da aplicação será feita uma varredura da superfície retirando-se os materiais soltos ou nocivos e o pó;
o asfalto diluído permanecerá em cura até a completa evaporação do solvente, o que ocorre normalmente de 8 a 24 horas depois da aplicação.
a superfície pintada será protegida durante o período necessário à cura e até ser colocada a camada asfáltica sobrejacente;
serão protegidas as construções, sarjetas, guias, postes, etc, durante o espargimento dos materiais betuminosos.
o Revestimento com binder faixa B do DER 5cm – 33.066m²
o Ø= 0,40m – 1.356,00m
o Ø= 0,60m – 1.336,50m
o Ø= 1,00m – 20,00m
A ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO defende a posição que Segurança do Trabalho é colocada como prioritária e inerente ao seu sistema de produção.
Supervisor de Segurança – 4
Constituição da Comissão Interna de Prevenção de acidentes (CIPA), instituindo também a obrigatoriedade no uso do EPI;
A criação de uma ou mais equipes específicas para manutenção da obra livre de entulhos e restos de materiais de construção como pregos, madeira, ferros. etc;
A sinalização conveniente do tráfego, das situações de perigo, de alerta e combate a incêndio, com uso de placas, cavaletes, cones, etc.
Manter iluminação apropriada nos diversos locais de trabalho;
Equipar a obra com equipamentos dimensionados e em condições para Proteção e Combate a Incêndio;
Manter os equipamentos de produção em bom estado e condições de uso;
Fiscalizar através da Equipe de Segurança do Trabalho as condições de higiene dos sanitários, cozinha e refeitórios.
Instalação de 2 (duas) linhas telefônicas em seu canteiro;
A instituição de horário para remessa diária de documentações à Matriz em veículo próprio. Fará uso, pela Matriz, de Telex e Fac-símile;