Os técnicos responsáveis continuam orientando e pedindo mais atenção aos motoristas, respeito a sinalização de alerta e controle de velocidade, tendo em vista as constantes movimentações de homens e muitas vezes máquinas entrando ou saindo do canteiro de obras.
Para aquelas pessoas que circulam pelas imediações nem sempre é perceptível saber o que está ocorrendo, mas o certo é que ferragem da viga mestra de apoio das vigas pré-moldadas está sendo montada.
Nela estão sendo incorporadas as armações dos blocos de coroamento das respectivas estacas, conforme é possível observar na estrutura de ferragem armada nas duas laterais do córrego.
Quanto à segunda ponte, que servirá de retorno (a ser construída na altura da Casa do Diabético), até esta quarta-feira havia sido possível executar apenas algumas estacas, pois a CPFL ainda não desenergizou uma linha de alta tensão que ali atravessa o canal.
Esse pedido foi feito, a Prefeitura fez o pagamento antecipado da forma exigida pela Companhia para realizar o serviço e espera que seus responsáveis abreviem esse desligamento.
Com o linha energizada, por questão de cautela não é recomendável dar sequência a perfuração das novas estacas, sob pena de dar causa a um acidente grave se o equipamento utilizado vier a ter algum contato com essa rede.