Autopista atrasa cronograma e contorno viário pode ficar para 2017 | Curiosidades | Postos Galo
Autopista atrasa cronograma e contorno viário pode ficar para 2017
Postado por: Postos Galo em 16.04.2013
Publicado em: | Com as tags: postos galo mobilidade urbana contorno viário grande florianópolis trânsito autopista litoral sul ibama |
O início das obras do contorno viário da Grande Florianópolis pode estar ainda mais distante do que o previsto e divulgado pela Autopista Litoral Sul, e virar realidade somente a partir de 2017. Antes da construção, o Ibama exige que a empresa realize um complexo estudo de impacto ambiental - o Eia/Rima, que pode levar até um ano para ser concluído. Segundo o órgão federal, a concessionária responsável pelo empreendimento nem começou a coletar as análises necessárias para a pesquisa.
Na documentação existente no Ibama, a Autopista havia sido informada sobre a exigência de um plano de trabalho - necessário para que sejam permitidos os estudos de impacto ambiental - em 14 de setembro do ano passado. A empresa, porém, apresentou a documentação somente no dia 2 de abril, sete meses após a orientação do órgão federal. A data também coincide com a publicação da série de reportagens do jornal Diário Catarinense 'Pedágio Sob Suspeita', que apontou o descumprimento dos prazos pela concessionária. O tempo médio para a elaboração de um plano de trabalho do mesmo tipo costuma ser de 15 dias, segundo técnicos do Ibama.
De acordo com o Ibama, o Eia/Rima demanda pesquisas específicas de fauna e flora que devem ser estudadas no período de chuva e também no período de seca. Geralmente, as empresas levam de sete meses a um ano para finalizar. Consultor do setor de transportes e infraestrutura há quase três décadas, Cloraldino Severo diz que o Ibama costuma ser bastante exigente com esses levantamentos e que, se o apresentado pela empresa não estiver adequado, a burocracia é ainda maior. Segundo ele, no vaivém dos documentos entre Ibama e concessionária, a licença de construção pode levar até mais de um ano para ser emitida. Com a previsão de início das obras só para o ano que vem, muda também a estimativa de prazo para a inauguração do contorno: de 2015 para, no mínimo, 2017.