Nova etapa de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia foi iniciada - Rota Jurídica
Início Justiça Nova etapa de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia foi iniciada
Nova etapa de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia foi iniciada
O TRT-GO iniciou no dia 20 de janeiro nova etapa de construção do Complexo Trabalhista de Goiânia. A Construtora e Incorporadora Concretiza Ltda é a responsável pelas obras de fundação, contenção (muros de arrimo) e estrutura (sem fechamento), com execução avaliada em R$ 28 milhões, verba que já foi garantida no orçamento de 2013. O prazo para o término desta etapa é de 15 meses.
Segundo o chefe do setor de Engenharia, Crebilon Araújo Filho, cerca de 20 operários realizam inicialmente serviços de mobilização da obra, abertura de caminhos, instalação de canteiro de obras (containers e barracões), retirada da fundação dos prédios demolidos, além da locação e cravação de perfis metálicos. Durante essa etapa serão retirados do local 84 mil metros cúbicos de terra que correspondem a cerca de 7 mil caminhões de terra.
As demais etapas do Complexo Trabalhista de Goiânia prevêem a construção de 2 blocos de edifícios, com 5 pavimentos e 4 subsolos, 700 vagas de garagem, auditório para 550 lugares e salas de sessões do Pleno e das quatro Turmas. A área total construída será de aproximadamente 39 mil metros quadrados, compreendendo um edifício destinado a abrigar a Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria e Gabinetes dos Desembargadores e outro prédio que irá abrigar a Secretaria de Tecnologia da Informação, o Serviço Médico e outras unidades de apoio judiciário e administrativo. Os prédios serão interligados por corredores internos e a praça servirá como área de convivência para usuários da Justiça do Trabalho, servidores, advogados e magistrados.
Ricardo Lucena, diretor-geral do TRT, fala sobre o andamento das obras do Complexo Trabalhista
De acordo com o diretor-geral do TRT, Ricardo Lucena, já estão sendo finalizados os projetos para a realização de licitação da 2ª fase desta etapa que consistirá no fechamento da estrutura dos dois prédios e instalação das redes elétrica e hidráulica. Para esta fase estão garantidos R$ 40 milhões no orçamento de 2014 e a previsão é de que o processo licitatório seja concluído em julho deste ano. Ele informou ainda que futuramente o edifício Ialba-Luza será reformado para receber algumas unidades administrativas do Tribunal.
Com a finalização do Complexo Trabalhista, serão oferecidas melhores condições de trabalho aos juízes e servidores, além de centralizar no Setor Bueno todos os serviços prestados pelo Tribunal, facilitando o acesso a advogados, partes (jurisdicionados), terceirizados e a comunidade em geral. Os imóveis alugados que ainda abrigam algumas unidades administrativas também serão desocupados.