Atrasos nas obras para o Pan-Americano do Rio preocupam TCU - Fátima News
Atrasos nas obras para o Pan-Americano do Rio preocupam TCU
18 Ago 2006 - 16h18
As principais obras para o Pan-Americano do Rio de Janeiro correm risco de não ficar prontas até o início da competição, em julho de 2007. Segundo o diário Lance!, o TCU aprovou na quarta-feira um relatório analisando os trabalhos dos governos municipal, estadual e federal que sugere atrasos na construção de instalações que serão usadas na competição.
O TCU apontou problemas nas maiores obras que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro: as construções do estádio João Havelange, no Engenho de Dentro, do complexo do Autódromo, em Jacarepaguá, do complexo Deodoro, na Vila Militar, e da Vila Pan-Americana, na Barra da Tijuca, além da reforma do complexo do Maracanã.
O relatório afirma que as obras ainda não suficientemente atrasadas para impedir a realização do Pan-Americano, mas alerta que se a falta de ação persistir, em breve o quadro se tornará irreversível. Por causa disso, o TCU passará a fiscalizar as obras mensalmente. Até agora, os relatórios eram trimestrais.
As obras para o Rio-2007 sempre despertaram suspeitas. No Complexo Deodoro, por exemplo, serão construídos o Centro Nacional de Tiro Esportivo, o Centro Nacional de Hipismo, um campo de hóquei sobre grama e uma piscina para as competições de Pentatlo Moderno. Apesar disso, as obras começaram há apenas 20 dias. No Autódromo, que ganhará a Arena Olímpica, um velódromo e um centro aquático, uma guerra de liminares atrasou em quase um ano o início das obras.
No Maracanã, os atrasos também são regra. O estádio está sendo usado para o Campeonato Brasileiro de futebol e, como isso, as obras de adequação são paralisadas semanalmente e o ginásio do Maracanãzinho, que abrigaria o Mundial Feminino de basquete, em setembro, continua em reformas. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro, que administra o complexo, avisa que os custos da reforma vão aumentar.
Segundo o jornal O Globo, as obras de adequação do Maracanã estão orçadas desde 2000, quando o estádio abrigou o Mundial de Clubes da Fifa. Desde então, o Rio ganhou o direito de organizar os Jogos Pan-Americanos e a lista de reformas aumentou. Por isso, os custos da obras, até agora em R$ 80 milhões, pode subir ainda mais.
O estádio de Engenho de Dentro está em situação parecida. O projeto pode custar até R$ 100 milhões a mais do que o planejado inicialmente. Além disso, um impasse entre o município e o estado envolvendo uma escola técnica que teria de mudar de endereço para obras de ampliação da capacidade de público (para a futura realização de Copa do Mundo ou Olimpíada) pode atrasar os trabalhos.