Eletrobras Eletronuclear não descarta novos atrasos em Angra 3 - Empresas - iG
Eletrobras Eletronuclear não descarta novos atrasos em Angra 3
Por Carla Falcão - São Paulo | 23/10/2012 12:14
Previsto para junho de 2015, início das operações já foi postergado para julho de 2016; presidente da companhia admite, entretanto, que usina pode atrasar ainda mais
O Presidente da Eletrobras Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva admitiu nesta terça-feira, 23, que Angra 3 poderá sofrer novos atrasos. Previsto para junho de 2015, o início das operações já foi postergado para julho de 2016, mas a companhia não descarta novas alterações no cronograma original.
CPFL Geração quer dobrar capacidade de gerar energia em cinco anos
"Fizemos um marco regulatório muito rigoroso, que nos levou a um replanejar (a usina)", disse. "Além disso, alguns fatores estão acima da capacidade de decisão da companhia, como os atrasos de fornecedores nacionais e internacionais", acrescentou.
Segundo o executivo, a obra civil de Angra 3 hoje está em 40%. Ele ressaltou que as obras, iniciadas em 2010, sofreram com o atraso da emissão, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), da licença de construção da usina. Quando entrar em operação, Angra 3 terá potência de 1.405 megawatts.
O executivo comentou ainda os impactos MP 579 sobre a companhia. "Não temos dificuldade de vender nossa energia. Apesar de ser mais cara que a hidrelétrica, ela ainda é mais em conta que a térmica", disse.
Link deste artigo: https://economia.ig.com.br/empresas/2012-10-23/eletrobras-eletronuclear-nao-descarta-novos-atrasos-em-angra-3.html