Controle Qualidade - Pesquisas Acadêmicas - reufrinegui
Por: reufrinegui • 21/9/2015 • Pesquisas Acadêmicas • 569 Palavras (3 Páginas) • 430 Visualizações
Equipamentos em geral na obra para execução dos serviços
Métrica: Todas as maquinas necessárias para a realização dos serviços de terraplanagem devem estar disponíveis para utilização na obra por 44 horas semanais com a tolerância de mais ou menos 4 horas por semana.
A medição será feita através de acompanhamento semanal do livro de ocorrência e do diário de obras com as horas trabalhadas de cada equipamento.
Equipamentos necessários para realização dos serviços
Métrica: As maquinas que devem estar disponíveis na obra são as seguintes:
1 Trator Girico com Grade
1 Carregadeira
3 Caminhão Basculante (tolerância de mais ou menos 2 caminhões)
A medição será feita através da listagem das maquinas presentes na obra pelo encarregado de terraplanagem e pela equipe de segurança do trabalho.
Instalações Especificas do Canteiro de Obras
Métrica: Deverá conter no canteiro de obras os seguintes compartimentos:
1 Container Marítimo para deposito de materiais
1 Container de Escritório com uma mesa
1 Mesa para Almoço
1 Compartimento para aquecimento de marmitas
1 Compartimento para abastecimento de combustível das maquinas
1 Banheiro Químico
Energia elétrica disponível durante todo o período da obra (Tolerância diária no período em que houver luz natural e de 2 horas para o período noturno)
Água disponível na obra para necessidades básicas (Tolerância de 2 horas diárias)
Será medido através de um check list, que será realizado mensalmente para verificar a conformidade dos itens instalados no canteiro de obras e os itens de disponibilidade de energia elétrica e água serão aferidos semanalmente através da análise do livro de ocorrências preenchido pelo encarregado de terraplanagem
Nível de Referência (RN)
Métrica: Verificar a marcação do RN da obra, conforme projeto, utilizando estação total
Será mensurado através da ficha de verificação de serviço apresentado pelo encarregado de terraplanagem
Demarcação – Locação de Off sets
Métrica: Detalhar a numeração de todas as estacas demarcadas na obra, e incluir a rua qual a mesma se refere o serviço, na parte diária da equipe de topografia
A medição será feita através da análise das partes diárias e da ficha de verificação de serviços devidamente preenchida.
Métrica: Preencher e apresentar semanalmente todos as ocorrências da obra, hora de início e termino de trabalho de cada máquina, hora de chegada e descarregamento do material, detalhamento do material recebido, hora de início e termino de trabalho de cada funcionário, hora de chegada e saída do técnico de segurança do trabalho, hora de entrada e saída de todos os subcontratados na obra.