As etapas de medição são definidas no planejamento feito pelo engenheiro que elaborou os orçamentos e cronogramas, aprovados pela Caixa.
Se você antecipar compras para aproveitar preços de ocasião (promoções), estes materiais não serão pagos até que sejam aplicados na obra.
É importante seguir o planejamento aprovado sem alterações, que caso feitas podem resultar em nova análise da Caixa, bloqueio de pagamentos ou alterações nas taxas contratadas.
As etapas de obra são verificadas por engenheiros da caixa que vistoriam se a construção seguiu o projeto e especificações aprovados.
Os pagamentos só ocorrem após estas vistorias, caso elas indiquem que tudo está de acordo com o previsto.
Você vai precisar de recursos próprios para bancar o primeiro da construção, até que a Caixa ou o Banco financiador libere a parcela da medição.
Estas parcelas eventualmente podem atrasar, por uma série de fatores, então você terá que bancar estes períodos, também.
Seus documentos pessoais (CPF, RG, Comprovante de Endereço, Carteira de Trabalho, 2 Últimos Holerites, Imposto de Renda);