Weer bouw op Schiphol vertraagd: A-terminal later opgeleverd | Het Parool
Opnieuw loopt Schiphol tegen bouwvertraging op. De nieuwe A-terminal wordt later opgeleverd dan tot nu voorspeld.
Het Parool 5 augustus 2019, 3:43
Drukte in de vertrekhal van Schiphol. Beeld ANP
Schiphol bevestigt dat er een nieuwe bouwplanning wordt gemaakt. "We zijn volop in de fase van ontwerp," aldus operationeel topman André van den Berg tegen RTV Noord-Holland, "daarna volgt de aanbesteding."
Die is pas volgend jaar afgerond, waardoor de opleveringsdatum onhaalbaar wordt. "De oorspronkelijke datum van 2023 is voor de terminal te vroeg, maar het zal niet heel ver daarna zijn."
Volgens Van den Berg duurt de bouw van de nieuwe terminal ten minste 3,5 jaar. De werkzaamheden zorgen voor extra drukte in de bestaande terminals doordat daarvoor de twee jaar geleden gebouwde tijdelijke vertrekhal 1A moet wijken.
Eerder al bleek de bouw van de bijbehorende A-pier langer te zullen duren. De pier moet met acht nieuwe opstelplaatsen voor vliegtuigen de drukte op het platform verlichten.
De vertraging heeft te maken met een aanpassing van de voorwaarden, waarbij pier en vertrekhal geschikt moeten worden voor zowel vluchten binnen het Schengengebied – waarvoor geen paspoortcontrole nodig is – als voor vluchten daarbuiten. Ook worden alle gates geschikt gemaakt voor alle typen vliegtuigen.
In juni liep de luchthaven ook al aan tegen een vertraging in de verbouwing van Terminal 1. Bij de renovatie, waarbij een tussenverdieping wordt gebouwd voor de veiligheidscontroles, zijn tegenvallers opgedoken. Schiphol plaatst nu eind dit jaar tijdelijk extra controlepunten.