Van gebouw 2 is een deel van de RE wanden al gemaakt en daar zal de komende periode mee doorgegaan worden. Zodra die gereed zijn wordt gestart met het maken van de ringbalk bekisting zodat ook gebouw 2 gereed is voor het plaatsen van de spanten en het dak.
Ook hiervan is de ringbalk gemaakt. De volgende stap is het lassen van de spanten, echter willen we al het laswerk in een keer doen gezien de huur van de generator.