De velden % voltooid bevatten de huidige status van een taak, uitgedrukt als het percentage van de duur van de taak dat is voltooid. U kunt het percentage voltooid invoeren of u kunt het door Project laten berekenen op basis van de werkelijke duur. Er zijn verschillende categorieën van velden voor % voltooid. Zie het totale percentage voltooid voor de taak, bekijk het veld % voltooid in het tijdgebonden gedeelte van de Taakgebruiksweergave of andere taakbladweergave. Voorbeeld De taak Voorstel schrijven is gepland voor een duur van 10 dagen. De toegewezen resources hebben vijf dagen aan de taak gewerkt.