계약금액 조정,차수별 계약,장기계속공사계약,국가계약법
이처럼 총괄계약과 함께 제1차 계약을 체결하더라도, 그 후 차수별 계약을 그 계약상대자와 체결하지 않을 가능성을 완전히 배제할 수는 없는 점, 차수별 계약별로 권리·의무를 다르게 정하게 될 여지도 있는 점, 계약상대자는 최초 총괄계약체결시 계약보증금의 납부 외에 구체적인 의무는 모두 차수별 계약을 기준으로 부담하는 점, 계약상대자는 총공사대금과 총공사기간을 기준으로 지체상금을 부담하지도 않는 점, 장기계속공사계약을 이행하는 현실에서는 공사기간 부족의 원인이 발주자의 책임 있는 사유로 인한 것인지 수급인의 책임 있는 사유로 인한 것인지 분명하게 가려내기 어려우면 공사기간 연장을 인정해주어 수급인의 지체상금 부담을 완화해주기도 하였는데, 이러한 경우 국가에게 공사기간 연장으로 인한 계약금액의 조정을 할 의사까지 있었다고 보기는 어려운 점을 고려하면, 계약상대자의 의사는 별론으로 하고, 발주자인.