총공사기간 연장,간접공사비,총괄계약,공사대금 조정
계약당사자는 총공사기간 내에 공사가 완료될 것을 신뢰하고 장기계속공사계약을 체결하므로, 총공사기간에 변동이 없는 한, 총공사기간 중에 공백기가 발생하거나 공백기 없이 공사가 계속 진행되거나 각 차수별 계약의 공사기간에 증감이 있다고 하더라도, 그로 인해 증감되는 간접공사비는 모두 최초 총공사금액에 포함되어 있다고 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 계약금액을 조정할 필요성은 없다.