Tříčíselný odhad
Tříčíselný odhad (Three point estimate) je metodika používaná v projektovém managementu pro zpřesnění odhadů. Požívá se v kombinaci s dalšími metodikami odhadu. Pracuje s rozdělením pravděpodobnosti.

Princip 
Základem je získání tří různých odhadovaných hodnot.
 Optimistický odhad - o (optimistic)
 Nejpravděpodobnější odhad – m (most likelly)
 Pesimistický odhad – p (pesimistic)
S těmito odhady se dále počítá. Existuje několik více používaných matematických metod jak spočítat finální odhad, který bude následně použit při plánování.

Metody výpočtu

Trojúhelníkové rozdělení 
Jedná se o matematicky nejjednodušší metodu. Výsledkem je tzv. střední hodnota.

.

PERT 
V metodice PERT se používá váženého průměru odhadů, přičemž je hodnotě nejpravděpodobnějšího odhadu přidělena váha 4.

PERT 95% 
Z matematického pohledu lze spočítat standardní odchylku SD (standard deviation) nazývanou též směrodatnou odchylkou.

Při normálním rozdělení pravděpodobnosti leží 95% hodnot v rozsahu dvou směrodatných odchylek od střední hodnoty. Potom hodnota PERT 95% je spočtena následovně:

Lichtenberg 
V metodice PPS (practical project steering) vyvinuté společností Tieto je používána metoda, která snižuje váhu nejpravděpodobnějšího odhadu na 3. {en}

Příklad vlivu použití jednotlivých metod

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Boston University Metropolitan Colidge: 3 point estimates 
 Three-Point Estimates in Microsoft Office Project on YouTube 

Řízení projektů