Bu dersin amacı, katılımcıların sözleşmelerde gecikmeler ve sonuçları, süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıklar, gecikmelerin nedenleri, gecikmelerin analizi ve süre uzatımı ile ilgili temel ilkeler ve gecikme analizi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Katılımcılar eğitim sonunda; süre uzatımı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü ile gecikme analizi yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
CPM,İnşaat projelerinin birçok iş kaleminden oluşması; birçok alt yüklenici ile çalışılması iş programlarının başarılı ve etkin bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Etkin ve güncel olan iş programları inşaat projelerinin sözleşmede belirtilen zamanda tamamlanması için önemli bir kontrol aracı olduğu gibi, uluslararası tip sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derste etkin bir iş programı yapmak için en yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemlerinden CPM - Critical Path Method (Kritik Yörünge Metodu) anlatılacaktır. Yüklenici ve işveren arasında en önemli uyuşmazlık sebebi gecikme olduğundan, gecikme analizlerinin hesaplanmasında kullanılan CPM metodu detaylı olarak açıklanacaktır. Bu derse katılan kişiler, inşaat projelerinde zaman yönetimi ve CPM konusunda temel bilgilere sahip olacaktır.
Hedef kitle ;
Uluslararası inşaat sözleşmelerinde gecikmelerin analizi alanında çalışmakta olan veya bu alanda bilgi birikimini arttırmak isteyen mühendisler, mimarlar ve hukukçular. İnşaat sektörü ve ilgili diğer sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalarda görev yapan planlamacılar, sözleşme yöneticileri, şantiye ve proje müdürleri.
Süresi ve Kredisi : 2 Gün / 2 Kredi
Ders kapsamında işlenecek ana temalar ;
Gecikmeler ve nedenleri
Kabul edilebilir gecikmeler
Kabul edilemeyen gecikmeler
Eş zamanlı gecikmeler
Gecikmelerin sonuçları
Süre programı şartnameleri ve sıkça karşılaşılan sorun/hatalar
Temel Kavramlar
Gecikme analizi yöntemleri
Uygulama Esasları
Geçmiş İhtilaflar
İnşaat projelerinde zaman yönetimi kavramı ve ilkeleri
Planlama ve programlama temel ilkeleri
WBS (Work Breakdown Structure, İş Kırılım Yapısı) ve örnek proje kırılımları
CPM örnek çözümleri
İş programının güncellenmesi
Kaynak ve harcama dağılımı ve dengelenmesi
Şantiyede tutulması gereken veriler ve rapor hazırlığı
Ders Saatleri
Şimdi Kayıt Ol
18-19 Ocak 2020 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
21-22 Nisan2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
19-20 Mayıs 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
17-18 Mart 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
17-18 Şubat 2018 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
3-4 Haziran 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
15 Ocak 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
14 Ocak 2017 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
Şimdi Kayıt Ol
26 Haziran 2016 Kritik Yörünge Metodu(CPM) ve İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme Analizi
EĞİtİm ProgramlarI
HAK TALEPLERİ TARTIŞMA MASASI İY- İNŞAAT YÖNETİMİ
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GECİKME ANALİZİ İNŞAAT YÖNETİMİNE GİRİŞ MS PROJECT İLE UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE KIYASLAMA TEKNİKLERİ PRIMAVERA İLE UYGULAMALI PLANLAMA PROJE FİNANSMANI - PROJECT FINANCE REVİT İLE BIM MODELLEME RİSK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI SEMİNER STRATEJİK PLANLAMA TASARIM YÖNETİMİ TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ ENERJİ SEKTÖRÜNDE PROJE YÖNETİMİ VE FİNANSMANI ENERJİ VE ELEKTRİK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ ENERJİ ETKİN BİNA KRİTERLERİ BİNA BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) CEPHE TASARIM VE UYGULAMA YÖNETİMİ DÖKÜMAN YÖNETİMİ EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK
SY - SÖZLEŞME YÖNETİMİ
DÖKÜMAN YÖNETİMİ FIDIC ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ FIDIC UYGULAMALARI:HAK TALEPLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ FIDIC VE ICCDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ TEKNİKLERİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE HAK TALEPLERİ / HAK TALEBİ HAZIRLAMA MS PROJECT İLE UYGULAMALI PROJE YÖNETİMİ TAHKİM TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA VE SUNUM ULUSLAR ARASI İNŞAAT TAHKİMİ UYGULAMASI KRİTİK YÖRÜNGE METODU (CPM) ve İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE GECİKME ANALİZİ SÖZLEŞME YÖNETİMİNE GİRİŞ VE FIDIC
PY - PROJE VE RİSK YÖNETİMİ
PROJELERDE RİSK YÖNETİMİ PROJE RİSK YÖNETİMİ SERTİFİKASI (PMI-RMP) SINAVI HAZIRLIĞI SÜREÇ YÖNETİMİ PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ PMP (PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL) SERTİFİKA SINAVINA HAZIRLIK
YS - YÖNETİM SEMİNERLERİ KE- KURUMSAL EĞİTİMLER
TEKNOLOJİ STRATEJİ ÇALIŞTAYI
Şimdi Kayıt Ol
Hakkımızda
TechnoBee Academy, İTÜ’de inşaat, sözleşme ve proje yönetimi ile ilgili yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen ancak başvuru belgelerini sağlayamayan adaylar ile iş yoğunluğu sebebi ile esnek bir eğitim programına ihtiyaç duyan sektör çalışanları için tasarlanmıştır. TechnoBee Academy’de yer alan her bir program, akademik programlar baz alınarak iş hayatında doğrudan kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.
İLETİŞİM
Adres: İTÜ Ayazağa Kampüsü, Koru Yolu, ARI-2 Teknokent Binası, B Blok, B2-2A Maslak, Sarıyer, İstanbul