çok sayıda binalardan oluşan bir proje olduğunu varsayalım. her bir binada inşaat, elektrik, mekanik disiplinlerine ait aktiviteler var. projenin keşif bedeli 100-200 milyon civarı olsun. toplam aktivite sayısı 1500 civarı olsun.
sizce böyle bir projede ideal iş programının aktiviteleri nasıl sınıflandırılmalı? bir binaya ait üst başlık açıp farklı disiplinlere ait aktiviteleri iş sırasına göre dizmek mi? yoksa inşaat alt başlığı açıp inşaat kalemlerini sıralamak, elektrik alt başlığı açıp elektrik kalemlerini sınıflandırmak vb mi?
yani ideal wbs yapısı nasıl oluşturulmalı?
A) A binası
kalıp
beton
topraklama
kablo çekimi
koruma betonu
tesisat borusu
pompa montajı
döşeme betonu
şeklinde mi? yoksa
B) B binası
B.1) inşaat işleri
kalıp
beton
koruma betonu
döşeme betonu
B.2) elektrik işleri
topraklama
kablo çekimi
B.3) mekanik işleri
tesisat borusu
pompa montajı
ideal wbs structure seçenek A mı olmalı, seçenek B mi? seçeneklerin birbirine göre avantaj/dezavantajları nedir?