Proje Yönetimi, Şantiye, Planlama, Bütçe, İlerleme, Maliyet, Nakit Akışı, İş Kırılım Yapısı v.b. afili kelimelerin arkasında yatan gerçekler.
Sayfalar
Ana Sayfa
İş İlanları
İş Programı
Excel
Blog Hakkında
Yazarlar Hakkında
12 Nisan 2011 Salı
Aktivite Kod mu, İKY (WBS) mi?
Bu yazıda; Primavera’da İş Kırılım Yapısı’nı (İKY) mı girelim yoksa iş programını Aktivite Kod’lar (Activity Codes) ile mi gruplayalım sorusuna cevap arayacağız.
Bu yazıdaki önemli noktalar;
Bir İKY’niz vardır. Bu İKY’yi Primavera’ya girmek istiyorsunuzdur.
Bu arada, İKY oluşturulması ayrı bir konudur, bunun Primavera’ya girilmesi ayrı bir konu. Bu yazımızın konusu İKY oluşturulması değildir.
İşin başında oluşturulan İKY’nin, işin tamamını kapsadığından emin olmak gerekir. İşin doğası gereği, İKY dışında kalan bir işin daha sonra programa eklenmemesi gerekir. Matematiksel olarak anlatırsak İKY’yi küme topluluklarına benzetebiliriz. İş kırılım kümlerinin bileşkesi proje kümesini vermeli, dışarıda bir iş kalmamalıdır. İKY ile öyle kümeler tanımlanmalıdır ki bu kümelerin kesişimleri olmamalıdır. Yani bir aktivite (bir iş) aynı anda sadece bir kümenin (bir kırılımın) elemanı olabilir.
Bu konuştuğumuz iki önemli nokta bize, kat, blok, mahal ya da bölge bilgisini İKY olarak kullanmamamız gerektiğini hissettiriyor. Ne olursa olsun bu bilgiler “Aktivite Kod” olarak girilmeli. Burada tek taraflı bir gerektirme oluştuğunu fark etmişsinizdir; her İKY kırılımı, Aktivite Kod olarak girilebilir ama her Aktivite Kod kırılımı İKY’ye girilemez. :)
Kendi Aktivite Kod uygulamalarımda hep bir yapı gözetmeye çalışmışımdır:
Kod 1: Kat bilgisi
Kod 2: Mahal Bilgisi
Kod 3: İKY 1. Kırılım
Kod 4: İKY 2. Kırılım v.b.
Diğer taraftan 42 yılını, Turner International firmasında, planlama işine vermiş Robert Kidney’in yaptığımız planlama çalışmalarında, bu konuda tamamen esnek davrandığını gördüm. Robert, Kod 1 olarak tanımlanan aktivite kodunda yeri geldiğinde “mahal” bilgisini yeri geldiğinde “kat” bilgisini ya da daha farklı bilgileri girerek “Layout”da, anlaması ve takibi kolay bir görünüm yaratıyor, İKY kullanmıyordu.
Benim size kişisel tavsiyem “İKY” tanımlamadan “Aktivite Kod”ları tanımlamanız. Aktivite Kod olarak tanımlayacağınız kırılımları da “Master Format” ve “Uniformat II” yi inceleyerek karar vermeniz.
Başka bir yazıda görüşmek dileğiyle.
Posted by Erdem Uysal at 20:44
Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter'da PaylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş
Labels: Aktivite Kodu, İKY, İş Kırılım Yapısı, İş programı, MasterFormat, Uniformat II, WBS, Work Breakdown Structure
1 yorum:
Adsız 24 Temmuz 2012 01:31
Gerçekten faydalı bir blog olmuş elinize sağlık. Mesleğe ilk başladığım yıllarda bu tip bilgileri çok aramıştım. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Maalesef ülkemizde insanlar bilgi paylaşmaktan kaçınıyor. Emeğinize sağlık, devamını dilerim.
G. Topçu
YanıtlaSil
Yanıtlar
Yanıtla
Yorum ekle
Daha fazlasını yükle...
Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Popüler Yayınlar
Excel ile Basit İş Programı Hazırlama - 2.Çözüm
Daha önce hazırladığımız iş programını grafik üzerine işlemeyi denemiştik. Şimdi biraz daha düzgün bir format oluşturmayı deneyelim. Aşağıda...
Primavera nedir?
Google AdWords’de kelimelerin aranma istatistiklerine bakıyordum. 12/04/2010 itibarıyla; “Primavera” kelimesi Türkiye’de aylık ortalama 3....
Excel ile Basit İş Programı Hazırlama - Cumartesi ve Pazar Hesaba Katılmış 3. Çözüm
Daha önce aşağıdaki formata benzer bir iş programı oluşturmuştuk. Fakat bunu yaparken tatil günlerini işlemlerimizde kullanmamıştık. Öncelik...
Excel'de Hücredeki Sayının Yanına Birim Yazmak
Dışarıdan alınan bir tablo üstünde çalışmanız gerektiğinde çoğu zaman karşılaştığımız sıkıntılardan biri de üzerinde 4 işlem yapmanız gerek...
Günlük Faaliyet Raporu
Amaç Şantiye günlük faaliyet raporunda neler olması gerektiği konusunu internette araştırırken, proje yönetim programlarıyla bütünleşmiş yaz...
Etiketler
2010 - 2011 Karşılaştırması 5 adımda ihale ve işe başlama süreci ad yöneticisi Admin>Preferences Akreditif Aktivite Kodu Amaç Anahtar Teslim array Autocad Avans Teminatı Aylık Faaliyet Raporu Batch File Bayındırlık Beton BIM Bilgi Güçtür Bilinmeyen Bilinmeyenler Bilmek bloklu rıhtım bütçe Büyük Ölçekli İnşaat İşleride İhale ve İşe Başlama Süreci CSV Çevrim İçi Eğitim Çıktı ve Yazıcı Deneme Detay devrikdönüşüm Dosya İsimlendirme Döküman Takip Tablosu dropdown list Dunning Kruger Durations Types düşeyara E-posta Edit>User Preferences Eğer eğersay ekip e-postası Excel Faaliyet Raporları filtreleme Fonksiyon Tanımlama Fuar Geçici Teminat Gerçekleşen ilerleme Görev Götürü Bedel Grafik gravity block Günlük Faaliyet Raporu Haftalık Faaliyet Raporu Hücre Biçimlendirme Image entity İhale Süreci İhtiyat Teminatı ihzarat Teminatı İkincil eksen İKY ilerleme iletişim İlk Ayarlar İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde akademik kadro yetersizliği İnşaat Mühendisliğinde kontenjan artışı internet adresleri İş Kırılım Yapısı İş programı İşe Başlama Süreci işgünü Kesin Teminat Kifayetsiz Muhterisler koşullu biçimlendirme links liste MasterFormat Medeniyet Mühendisliği Merkez Bankası Meslek Metadata metraj Must Finish By Nasıl olmalı nedir? Negatif Bolluk Negative Float Online Education Otomatik IP Değiştirme outlook Overkill özet tablo Paste Special pivot table Planlama Planlanan ilerleme prefabrik Primavera Proje başlangıcı Proje Takip Tablosu Project Details Püf Noktası quaywall block Script Serbest Bolluk(Free Float) sinirime dokunuyor Soğuk Hava Suretrak Süre Süre Tipleri Şablon Tarihi Ters Yazmak Teknik Ofis Yapılanması Teminat Mektupları Toplam Bolluk(Total Float) Uniformat II Veritabanı Mantığı Vinç Virtual PC WBS Windows 7 Windows XP Work Breakdown Structure XP Mode Yanlış Kullanım Yapı Bilgi Modellemesi Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yatayara Yazarlar Hakkında Yığın Veri yük tablosu