Proje Yönetimi, Şantiye, Planlama, Bütçe, İlerleme, Maliyet, Nakit Akışı, İş Kırılım Yapısı v.b. afili kelimelerin arkasında yatan gerçekler.
Sayfalar
Ana Sayfa
İş İlanları
İş Programı
Excel
Blog Hakkında
Yazarlar Hakkında
31 Aralık 2011 Cumartesi
Excel Özet Tablo-Dış Veri Kaynağı Kullanma
Artık excel çalışma sayfasındaki verileri kullanarak nasıl özet tablo oluşturmayı öğrendiğimize göre, aynı işi dış veri kaynağı kullanarak nasıl yapacağımız üzerinde duralım.
Şantiyemizde 1 adet JCB silindir ve 1 adet JCB kepçe çalıştığını varsayalım. Ekipman puantorü aşağıdaki gibi bir Access tablosunu hazırlayarak aylık hakediş için size yolladı.
Şimdi boş bir Excel çalışma sayfası açalım ve ekle sekmesinden özet tabloya tıklayalım. Daha önceki çalışmamızda Excel otomatik olarak sayfadaki tabloyu algılamıştı. Bu çalışmamızda tablonun nerede olduğunu bizim göstermemiz gerekli. Bunun için dış veri kaynağı kullan seçeneğini işaretleyerek bağlantı seç butonuna tıklayalım.
Açılan pencerede çalışma kitabındaki, ağdaki ve bilgisayardaki daha önce tanımlanan bağlantıları görebilirsiniz. Buradaki örnekte kendi bilgisayarımızdaki bir Access dosyasını tanıtalım. Eğer ağ üzerindeki bir dosyayı tanıtacaksanız gerekli ayarları yaptığınızdan emin olun. Access dosyası üzerinde birisi veri girişi yaparken tablo oluşturursanız eksik veri ile tablo oluşturmuş olabilirsiniz. Şimdi daha fazlası içi göz ata tıklayarak bilgisayarımızdaki Access dosyasını seçelim ve aça tıklayalım. Şimdi karşımıza ilk çıkan özet tablo oluşturma penceresine tekrar döndük. Excel sayfamız boş olduğu için özet tabloyu yeni bir sayfada oluşturmamıza gerek yok. O yüzden varolan çalışma sayfası seçeneğini işaretleyelim ve tamama tıklayalım.
Daha önceden bildiğimiz boş özet tablo formatı yine karşımızda. Sağ tarafta özet tablo penceresindeki yazılı satırlar Access tablosundaki kolon başlıkları ile aynı. Buradan sonra ne yapmamız gerektiğini zaten biliyoruz, tekrar anlatmaya gerek yok.
Posted by Okan Gümüştekin at 11:06
Bunu E-postayla GönderBlogThis!Twitter'da PaylaşFacebook'ta PaylaşPinterest'te Paylaş
Labels: Excel, özet tablo
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Sonraki Kayıt Önceki Kayıt Ana Sayfa
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Popüler Yayınlar
Excel ile Basit İş Programı Hazırlama - 2.Çözüm
Daha önce hazırladığımız iş programını grafik üzerine işlemeyi denemiştik. Şimdi biraz daha düzgün bir format oluşturmayı deneyelim. Aşağıda...
Primavera nedir?
Google AdWords’de kelimelerin aranma istatistiklerine bakıyordum. 12/04/2010 itibarıyla; “Primavera” kelimesi Türkiye’de aylık ortalama 3....
Excel ile Basit İş Programı Hazırlama - Cumartesi ve Pazar Hesaba Katılmış 3. Çözüm
Daha önce aşağıdaki formata benzer bir iş programı oluşturmuştuk. Fakat bunu yaparken tatil günlerini işlemlerimizde kullanmamıştık. Öncelik...
Excel'de Hücredeki Sayının Yanına Birim Yazmak
Dışarıdan alınan bir tablo üstünde çalışmanız gerektiğinde çoğu zaman karşılaştığımız sıkıntılardan biri de üzerinde 4 işlem yapmanız gerek...
Günlük Faaliyet Raporu
Amaç Şantiye günlük faaliyet raporunda neler olması gerektiği konusunu internette araştırırken, proje yönetim programlarıyla bütünleşmiş yaz...
Etiketler
2010 - 2011 Karşılaştırması 5 adımda ihale ve işe başlama süreci ad yöneticisi Admin>Preferences Akreditif Aktivite Kodu Amaç Anahtar Teslim array Autocad Avans Teminatı Aylık Faaliyet Raporu Batch File Bayındırlık Beton BIM Bilgi Güçtür Bilinmeyen Bilinmeyenler Bilmek bloklu rıhtım bütçe Büyük Ölçekli İnşaat İşleride İhale ve İşe Başlama Süreci CSV Çevrim İçi Eğitim Çıktı ve Yazıcı Deneme Detay devrikdönüşüm Dosya İsimlendirme Döküman Takip Tablosu dropdown list Dunning Kruger Durations Types düşeyara E-posta Edit>User Preferences Eğer eğersay ekip e-postası Excel Faaliyet Raporları filtreleme Fonksiyon Tanımlama Fuar Geçici Teminat Gerçekleşen ilerleme Görev Götürü Bedel Grafik gravity block Günlük Faaliyet Raporu Haftalık Faaliyet Raporu Hücre Biçimlendirme Image entity İhale Süreci İhtiyat Teminatı ihzarat Teminatı İkincil eksen İKY ilerleme iletişim İlk Ayarlar İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde akademik kadro yetersizliği İnşaat Mühendisliğinde kontenjan artışı internet adresleri İş Kırılım Yapısı İş programı İşe Başlama Süreci işgünü Kesin Teminat Kifayetsiz Muhterisler koşullu biçimlendirme links liste MasterFormat Medeniyet Mühendisliği Merkez Bankası Meslek Metadata metraj Must Finish By Nasıl olmalı nedir? Negatif Bolluk Negative Float Online Education Otomatik IP Değiştirme outlook Overkill özet tablo Paste Special pivot table Planlama Planlanan ilerleme prefabrik Primavera Proje başlangıcı Proje Takip Tablosu Project Details Püf Noktası quaywall block Script Serbest Bolluk(Free Float) sinirime dokunuyor Soğuk Hava Suretrak Süre Süre Tipleri Şablon Tarihi Ters Yazmak Teknik Ofis Yapılanması Teminat Mektupları Toplam Bolluk(Total Float) Uniformat II Veritabanı Mantığı Vinç Virtual PC WBS Windows 7 Windows XP Work Breakdown Structure XP Mode Yanlış Kullanım Yapı Bilgi Modellemesi Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yatayara Yazarlar Hakkında Yığın Veri yük tablosu