Title: Hovedfremdrift.pdf
Rive prefab bjelkeSkjøte ut dekker, DO9, StålLegg inn HD i DO9 og fugestøpeHenge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstålForsterke søyler plan 8Rive karnapper i plan 9 med fasaderSkjøte ut dekker, DO8, HD og karnappForsterke søyler og HSQ plan 9 (Kun underliggende plater på HSQStøpe utskjøtte dekkerMontere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10Sage ned brystningSkjøte ut dekker, DO7, StålStillas til DO9Rive prefab bjelkeSkjøte ut dekker, DO9, StålLegg inn HD i DO9 og fugestøpeHenge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstålForsterke søyler plan 8Rive karnapper i plan 9 med fasaderSkjøte ut dekker, DO8, HD og karnappForsterke søyler og HSQ plan 95120% 0%Støpe utskjøtte dekkerInaktiv milepælBare varighetBare startEkstern milepælManuell fremdriftInaktivt sammendragManuell sammendragsfremhevingBare sluttTidsfristManuell aktivitetManuelt sammendragEksterne aktiviteter