Title: 210826 Colliers - Prosjekteringsmøte 2.docx
plassering av romkontrollere. PM02: Nina avklarer. Må tilpasses finerte vegger. Må senere tas en KS av alle synlige punkter på vegg. IARK PM02.04.01 Bøttekott/WC: Ønsker å klargjøre for senere omgjøring av bøttekott til WC mtp. økt personbelastning. Jonas tilrettelegger for en slik endring gjennom å gi tilgang til sjakt. E&H 09.09.21 PM02.04.02 Vinskap: Iark tegner ut antall hyller og utseende / løsning og avklarer med Colliers om man skal ha kjøling eller romtemp i skapet. IARK PM02.04.03 Thomas må avklare plassering(er) for purewater med Colliers. PEC (TN) 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt Lys på toaletter avklares. Lys ved speil avklares. PM02: Nina kaller inn til særmøte for vurdering av lys WC og mot fasade / drager. IARK 09.09.21 Omfang kortlesere avklares. PM02: Thomas må avklare antall med Colliers i neste leietakermøte.