Title: 2018.01.25 Påbygg.pdf
Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 0-5 Dører til balkonger ryggsekk plan 3- 7 Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 5-10 Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 10-16Ferdig ombyggetFerdig ombygget NedriggNedrigg hovedprosejketBygge om plan 5 og 6 for nye leietakere ?????Bygge om plan 6 akse 0-7 pareto Bygge om plan 6 akse 7-16 Bygge om plan 5 akse7 ukr 5 ukr 5 ukr 9 ukr 8 ukr 8 ukr 115 dager 7 ukr 6 ukr 7 ukr 7 ukr 10 dager 0 dager 10 dager 2 ukr 140 dager 3 mndr 4 mndr 6 mndrAktivitetProsjektsammendragProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: to 25.01.18DelingMilepælInaktiv aktivitetInaktiv milepælSammendragInaktivt sammendragStartSluttKv 4, 2017 okt nov desKv 2, 2018 Kv 1, 2018 jan feb mar apr maiti 01.10.19 ti 17.09.19 fr 22.02.19 to 30.05.19