Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Igangkjøring og testperiode Toalettkjerner Flislegging El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Byggrengjøring Rengjøring over himling Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Montering av himlingsplater Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rør ‐ kobling av bafler Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Sparkling og maling siste strøk Sluttrengjøring 07.09Vegger rundt trappehull Rekkverk rundt interntrappAsbestsanering og riving gammel fasade Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikkAsbestsanering og riving gammel fasade Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikkMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnHiFi ‐ Akse 6‐10