Title: Kontrollplan BL.pdf
07.08.21: Bedt om oppdatert status fra Tallberg. Status 03.09.21: Ber om oppdatering fra Tallberg på punkt. Status 09.09.2021: Tallberg tilbakemelder 10.09.21. Status 19.11.21: Status: ‐ DM 3 Plan 2 akse 1: 1 stk. UP032 kan ikke settes opp grunnet manglende tilkomst. – utføres når alimak er nede og stein monteres mars 2022. ‐ DM 1 Plan 1 akse 16: 1 stk. UP032 kan ikke settes opp grunnet manglende fasadestein. – NSM ferdig uke 48. ‐ Instell programmerer resterende belysning når dette er klart. Status 25.11.21: Uendret. Status 02.12.21: Tallberg bes om å lage en plan for aktiviteter fra bomlift uke 50. Vedr. belysning i himling plan 3 akse 14‐16 nord gjøres dette i koordinasjon med NSM fra sakselift uke 2. Status 09.12.21: Tallberg kompletter akse 14‐16 Nord uke 2. Følger etter stein. Status 16.12.21: Uendret status ‐ justert lys over inngang nord dm3. Status 27.01.22: Lys er programmert 24.01.22 ‐ gjenstår belysning akse 1‐2 sørfasade som kommer med komplettering av fasaden. Status 10.02.22 ‐ Arbeider