Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Provtekke DO 09, inkl. provsluk akse 0‐8 Provtekke DO 09, inkl. provsluk (forsøke treffe nye sluk) akse 8‐16 Gesims/parapet Isolering og tekking akse 0‐1 og 1‐8 (terasse vest og sør) Isolering og tekking akse 8‐16AktivitetSammendragInaktiv milepælProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingProsjektsammendragInaktivt sammendragMilepælInaktiv aktivitetManuell aktivitetPredecessorsResource NamesQtr 4, 2018Qtr 1, 2019Qtr 2, 2019Qtr 3, 2019Qtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020SepOctNovDecJanFeb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarApr MayJunJulAug50 51;49Øst‐Riv Øst‐RivBore 2 peler i akse 14+/D (RD pel)Innfesting av peler til eksisterende søylerØst‐Riv 52FS+5 days Øst‐Riv Øst‐RivHulltaking for restauranten i plan U1, 1 og 2 Forsterkning og hulltaking U1, akse 14Rive trapp i akse 16 (plan U1‐9)