Title: Kontrollplan BL.pdf
Status pr 25.09: Flere felt med persienner i flere lokaler gikk ikke opp når vinden var kraftig. Blafret veldig i plan 9. Må gjøres en sjekk på dette. Status 02.10: Instell har tilbakemeldt at programmering er ok mtp signaler og alarmer. Instell gjør også en tredjepartskontroll av programmering for sikkerhetsskyld. En persienne i plan 9 akse 8 hadde røket feste. Vental bestiller opp ny. Status 09.10: Vental har gått tilbake på persiennenes vindtoleranse i etasjer høyere oppe (fra 12 m/s til 7 m/s). Eventuelle kostnader for skade på disse persienne, må PT/Vental stå for selv. Status 30.10: Det pågår egen sak om hva som skal gjøres med persiennene. Det gjøres en KS når det er valgt løsning for utbedring. Status 06.11: Det viser seg at persienner ikke tåler minusgrader, og at alle må plugges ut av strøm før de vaskes. Dette er svært ubeleilig. Status 13.11: Møte avholdt angående dette. Persienner tåler minusgrader. Overlevert FDV er standard dokumentasjon, så det er ikke tilpasset for dette prosjektet. Vental må