Title: Prosjekteringsmøte nr.1 13.08.21.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist 1.1 Generelt: Alle Siste rev av arkitekt/møbleringsplan er nå fryst Arbeidstegninger må være klart 01.10.21 1.2 Riving: Hande/ Østriv AS Leietaker flytter ut denne uken. Oppstart riving ca 01.09.21. Egen gjennomgang på det som skal forberedes av frakoplinger teknikk. Hande AS Det planlegges at byggeplasskontor også flytter ut fra 4 etg så man kan starte riving der også. Hande AS Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. 1.3 Arkitekt/Bygg PEC/LT PEC/Iark Omfang gulvbokser må avklares Himling må avklares. Systemhimling med E -kant er i utgangspunktet bestemt. Det er noen lave partier inn mot akse 1 hvor hovedføring kanaler er. Det er sendt mail på det tidligere. Iark korrigerer underlag og Trude legger inn i modell. Iark/Pilot Telefonboksrom akse a-b bør ha utadslående dør. Iark/Pilot Tildekking på vindu i møterom akse 6 fjernes. Iark/Pilot Dør akse a-1 må ha 300mm sideplass HandeAS Dørhøyde 2100mm med glassfelt over. Pilot Stigerør bak søyler akse 7 kasses inn Iark/Pilot