Title: 19_Byggemøte 5.etg. Colliers 02022022.pdf
Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Det må planlegges for folie på 3stk vinduer som ikke har solavskjerming. Elektro: Mulighet for å montere kunstverk i møterom 5-011. iArk skaffer lyset levert på plassen. Lysstyring må avklares. Montering av kunstverk må enten utføres av egen leverandør, eller uten risiko for Hande/Tallberg. Juni sjekker opp leveringsdato på kunstverk Tallberg følger opp caverion. Må på plass nå for montering av alle kortlesere og driftsettelse. Svart twist monteres i kjøkkenbenk, svart popup monteres i peis. Ventilasjon:Rør: Mangler siste tilkoblinger i innredninger Diverse: Lydmåling av lokalet avtalt onsdag 9.2 alle fag tar ks på sine gjennomføringer/gulvkanaler. Parkett oljebehandles fredag 11.02. (eller i helgen) – rom 5- 123 og 5-116 blir stengt i 24 timerAlle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo Info ME/EH AlleAlle/HandeiArk/TallbergiArk TallbergTallberg/InfoOARAlleInfo/Alle8.00