Title: Referat ITB 08 tester   - 15.10.2019.pdf
Gjennomgang av skjemaer for integrasjonstest. Systemene 30 Røranlegg (varme), 31 Sanitær og 33 Brannslokking. 07.10.2019 I møte 15.oktober avklares minstekrav til testing. Ref. BREEAM MAN 1 – teknisk driftsstart.15.10.2019 Skjemaene for integrasjonstest av bygningsdelene 30 Røranlegg, 3 Sanitær og 33 Brannslokking ble gjennomgått, diskutert og avklart.RIITB oppdatere skjemaene iht. innspill / kommentarer fra entreprenører og rådgivere.Avklaring. I skjema for system 320.001 Hovedkurs avklarer Vent, Rør og automatikk følgende:Funksjon F-08 Grunnlast varmeanlegg Varmepumpe Avlesning på SD-anlegg: Varmepumpe • COP • SystemvirkningsgradI neste møte, 4. november kontrolleres reviderte skjemae, og tidspunkt /datoer for integrasjonstestene avtales.Det er forslag om å gjennomføre integrasjonstestene for 30 Røranlegg og 31 Sanitær hver for seg på ulike dager.Integrasjonstest 33 Brannslokking (sprinkler) gjennomføres etter at "sprinklerrom" er ferdig pusset opp.