Title: Referat ITB 18 Gjennomføring   - 27.01.2020.pdf
RITB bistår entreprenøren med IntegrasjonstestRITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene12.08.2019 I neste møte skal datoer for egenkontroll og integrasjonstest bestemmes. Datoene skal være iht. siste reviderte hovedfremdriftsplan. Skjemaet DM 1-3 ITB – Tester leietakere (26.06.2019) ligger på Interaxo. Vent. oppgir status på egenkontroll og test av ventilasjonssystemene 360.002,003,014 og 015 i forhold til brann.27.01.2020 Se referat ITB 13 TesterInfo. Det ble gjennomført egenkontroll og integrasjonstester på 30 Røranlegg varme og 31 Sanitær tirsdag 14.01.2020.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 5Frist AnsvarEntr. / RIITBRIITBRør/Aut. / PLTerichsen-horgen.no