Title: Oppstartsmøte fase 2 med Hande AS.doc
Spesielle krav utover teknisk spekk og tabeller. Når: Hver uke i starten. Etter behov senere Deltagere: Arkitekt, Leietaker, Pecunia, Byggherre representant innleid , Hande (Entreprenør), Konsulenter ved behov Referat: Byggherre representant innleid TSM (Tekniske særmøter) Hva: Koordinering IT data, sikkerhet, AV etc med leietaker Når: Ved behov Deltagere: Leietaker, Representant leietaker, Pecunia, Byggherre representant innleid, Hande (Entreprenør), RIE. Referat: Byggherre representant innleid 1.3 Planløsning: Foreløpig planløsning Colliers 5. etasje ble gjennomgått. Kjøkken: Type som hos UNI Consult og kan tas gjennom Hande 1.4 Beskrivelse: TN Teknisk beskrivelse som er vedlegg til leiekontrakt legges til grunn for de prosjekterende, og blir sendt ut til alle. 1.5 Økonomi TN/PEF Grensesnittet mot hovedprosjektet nulles så man starter med «blanke» ark for videre prising og budsjettering. Alle prosjekterende og utførende utarbeider budsjett som oversendes til Pecunia. Det legges til grunn et eget stramt