Title: Byggemøte 2 - Simployer.pdf
Det ble gått vernerunde før byggmøtet, det ble ikke registrert alvorlige avvik. Vi har ikke mottatt noen RUH’er siden sist møte.Info1.1Plantegningene skal nå være låst ifølge EBL.Info1.9Siden himling i 2 etasje utgår, vil det bli behov for maling av teknisk utstyr, som nå vil bli synlig. BF undersøker om de kan levere sorte røykdetektorer, etter ønske fra Simployer. BF sender tilbud til Espen på dette.Info / BF1.14BF sier det er 2-3 mnd. leveringstid på lampene som er forespeilet.BFBF skal finne alternativer, som har kortere leveringstid.HMS2.12.22.32.42.52.62.72.82.92.10Byggemøte – 2 (23.11-21)Det blir gått vernerunde etter byggemøtet. Det har vært utbrudd av korona på byggeplassen. Oppfordrer alle parter til å følge FHI’s tiltak og råd.