Title: Kontrollplan BL.pdf
går. Taktekkeren har limt oljepappen og brent fast membran til oljepapp. PT skal i dag fuge mot flisen og så setter terskel. Neste uke skal det støpes opp og settes stein på nytt på utsiden. De må IKKE støpe mot membranen som sist. Det må være en luftspalte der. Status 12.02.21: Det settes varmematte over terskel i dag 12.02, slik at det kan steinlegges på mandag 15.02.21. Status 19.02.21: Her er det steinlagt og oppryddet. Det skal gjøres ny vanntest, og så skal PT montere tilbake blikk. Status 26.02.21: PT har montert blikk. Kun vanntest gjenstår. Status 05.03.21: Alle vannlekkasjepunkter må stå åpne til det har vært et ordentlig regnvær med vind fra sør, alternativt vannteste når Mårten fra PT er tilbake. Status 09.04.21: PT setter igang en prosess for vanntest både på plan 11 og 10. Status 23.04.21: PT har sagt at de prioriterer fasade på gateplan. Gjør vanntest OM de får ledig tid. Status 21.05.21: PT ønsker å gjøre dette etter fasaden Seasport. St t l å l Status 16.10: Oppstart forsinket en uke pga