Title: Kontrollplan BL.pdf
ok. Dersom det er for varmt blir den utsatt til 25/26. september. Status 27.08.21: Trykktesting 04.09 dersom været tillater det (10grader forskjell maks inne/ute). Forbefaring med aktører 01.09. Status 01.09.21: Trykktesting er grunnet høy temperatur flyttet til 25.09. Status 03.09.21: Forbefraing trykkstest gått 02.09. Teamsmøte oppfølging etter forbefraing 06.09. Trykktest 25.09 med forbehold om temperatur og vind. Status 09.09.21: Plan ifm. trykktest er oversendt Pecunia som varsler leietakere om forutsetninger for trykktest. SLS er bedt kontrollere og evt. utbedre nevnte punkter. Status 19.11.21: Planlagt trykktest 27.11. Det er innkalt til forberedelsesmøte. Status 25.11.21: Utføres som planlagt. Status 02.12.21: Utført og godkjent ‐ godt levert KL. Avventer rapport termografering. Rapport må overesendes RIBfys og oppgaver må fordeles når rapport foreligger. Status 09.12.21: Avventer rapport som må videre til RIBfys samt fordele oppgaver til fag. Status 16.12.21: Rapport sendes over så snart denne