Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Underlag Ferdig innvendig arbeid Plan 2,3,4og72 mndrfr 18.10.19fr 13.12.1929Tverrfaglig kontroll0 dagerto 28.11.19 to 28.11.1930Underlag Ferdig innvendig arbeid Plan 5 og 62 mndrfr 13.12.19fr 07.02.2031Tverrfaglig kontroll0 dagerto 09.01.20 to 09.01.2032Tverrfaglig kontroll0 dagerto 23.01.20 to 23.01.2033Rammesøknad - innsending12 ukrfr 22.12.17to 15.03.1834Restauranten1 dag?ma 05.02.18 ma 05.02.1835Restauranten1 dag?ma 05.02.18 ma 05.02.1836Anbud (Budsjett) og søknadsperode IG243 dagerfr 02.03.18ti 05.02.1937Utsendelse arbeidsbeskrivelse teknikk kjeller2 dagerfr 02.03.18 ma 05.03.1838Budsjettering teknikk kjeller5 ukrti 06.03.18 ma 09.04.1839Kontrahering kjeller10 dagerti 10.04.18 ma 23.04.1840Søk IG arbeid kjeller3 ukrti 24.04.18 ma 14.05.1841Utsendelse arbeidsunderlag ryggsekk2 dagerti 15.05.18on 16.05.1842Budsjettering Ryggsekk5 ukrto 17.05.18 on 20.06.1843