Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
198Rive plan 10 fra akse 12‐0 inkl. provtekking fortløpende199Montere Stillas for arbeider plan 8‐10200Montere knekter for utkraget stillas, plan 8‐10, akse 0‐9201Montere stillas, plan 8‐10, akse 0‐9202Montere knekter for utkraget stillas, plan 8‐10, akse 9‐16203Montere Stillas for arbeider, plan 8‐10, akse 9‐16204Båreheis205Utvide sjakter plan U2‐plan 10206Påbygg207Påbygg plan 10208Forsterke stålsøyler i fasade Plan 8 og 9209Forsterke HSQ bjelke i DO9, akse C‐D210søyler og dragere DO 10211skjøte opp Heissjakter, plan 10212Hulldekker DO 10213Provtekke Plan 10, inkl. provsluk214Montere fasade plan 10215Nye stigeledninger fra U2 ‐ 11 400v akse 11216Ombygging heise DrM 1217Brannmannsheis218Innredning219Innvendig byggearbeider220Oppbygging klima221Oppbygging Elektro222Isolering og taktekking takterrasse plan 11223Legging av dekke takterrasse plan 10224Påbygg plan 11225søyler og dragere DO 11226