Title: Referat ITB 06 tester   - 23.09.2019 .pdf
Systemoversikten ble i møtet oppdatert med siste avtalte tidspunkter for oppstart av provisoriske anlegg, og ferdigstillelse av prosjekterte anlegg. Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) igangkjøres juli 2019. Ventilasjons- og elektroentreprenør sender over dokumentasjon på egenkontroll før ferien. Systemene 310….. Sanitær er pr. d.d.satt i provisorisk drift. Egenkontroll på "nye" styreskap er utført av leverandør for Pecunia og Rør. Rør fyller inn i systemoversikten tidspunkt for oversendelse av rapport fra egenkontroll. Integrasjonstest Test mot SD-anlegg gjennomføres når SD- anlegget er ferdig installert /satt opp. Systemene 320….røranlegg varme og 370…. røranlegg kjøling settes i provisorisk drift ca.10 sept. 2019. Tilknytning til SD-anlegg ca.15. september 2019.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 2 av 6Frist AnsvarInfo.Info.Entrepr. .Entrepr.Entrepr..