Title: 20181003 Preanalyse.pdf
29.05.2018: medtas i kravspek/notat21.02.2018: medtas i kravspek/notat21.02.2018: medtas i kravspek/notat21.02.2018: medtas i kravspek/notatKommentarerRolf Bauer utpekt som ansvarlig for teknisk driftstart 01.11.2017 Øyvind Gudmundsen, Pecunia01.11.2017 Delte entrepriser - hvem er hovedentreprenør, evt. hvem må oppfylle sjekkliste A2? Har hovedbedrift for HMS og koordinering - mulig bedrift byttes ut underveis i prosjektet.01.11.2017 Sjekk ut om vi kan ta poeng her, hva skal til?20.02.2018 møte med ARK: delt ansvar. BH utarbeider dok i designstage01.11.2017 Hvilke elementer velges for sammenligning? Betong- stål, klimaskjerm20.02.2018 møte med ARK: 13.5 utfordrende pga byantikvar, foreslår at 13.11 erstatter 13.5. BH utarbeider dok for 13.8 og 13.901.11.2017 Etablere AP-logg for dokumentasjon av kontinuerlig oppfølging. Etablere møteplan for særmøter med de ulike fagene (Heis, RIE, RIB, RIV, RIEn, RIByFy, ARK01.11.2017 Oppstartsmøte 03.11.1701.11.2017 Bør være OK