Title: 04_Byggemøte 5.etg. Colliers 13102021.pdf
Rør: Følger fremdrift og evt starter på det som kan gjøres tidligere. Noen hovedstrekk er startet Ønsker datablad på peis med plassering rør. Sjekker med RIVAlle/Tallberg/ HandeInfo/Hande AlleHandeAlleInfoInfo Hande IvarInfoHandeHande Mads InfoHandeHandeOARInfo/Alle Andrzej Andrzej ErikTallberg Tallberg InfoR&HOAROAR7.00Diverse: Alle fag reviderer budsjett på bakgrunn av reviderte tegninger så snart underlaget er mer oppdatert. Mads avklarer dette.8.00Lagringsplass etableres i plan 4 og deles inn i soner, samt 1stk wc bevares og legges inn i riggplan. Først etter 18.okt mulig senere. Innvendig trapp benyttes i minst mulig grad. Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet. Mads og Erik avklarer videre håndtering av detteFølgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted20.10.2109:00-10:00ByggemøteTeams/BavariaMed vennlig hilsen Joanna ZurekAlle/MEInfoInfoAlle ME/EH