Title: SHA 09.xlsx
bestilling. i A i i i i M7: Øst-Riv henger opp skilt ved ny trapp mellom U1/U2 som viser at de går inn på en byggeplass\nM8: Skille blir ved dør inn til teknisk rom U1, ikke i trapp.\nM9: Trapp er montert. Punktet lukkes A M7: Det må ryddes opp ved heiskorridor plan 9, DRM1. HMS-tavle må gjøres mer tilgjengelig og det skal ikke stå laget utstyr, rot og materiell foran rømningsdør til trapp.\nM9: HMS-tavle er heng opp på vegg og mer tilgjengelig. Punktet lukkes A M7: Arbeidere som får strømgjennomgang eller støt skal alltid på legevakt i i i i i i i i i Tas inn i risikoanalyse Info M8: Maling og flytting av garderobeskap i Lompen må utføres\nM9: Males i løpet av uken. A 2019-03-21 00:00:00 M9: Alle oversender informasjon om ansatte som har kursing i førstehjelp. A A A M9: Øst-Riv sjekker status på 3D-modell i Dalux M9: Fokus på å unngå støvspredning M9: Alle firma må sjekke at samordningsskjemaene er oppdatert M9: Alle gjester til prosjektet skal møte opp og hentes på gateplan M9: Øst-riv etablerer