Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4.pdf
Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker. PM04: Særmøte AV/IT avholdes 27.09 for å avklare alle detaljer. BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. SHA PM04: Risikoanalyse i SHA plan oppdatert i egen gjennomgang med Hande og er kommunisert ut til alle utførende. Punkter som krever særskilt aktsomhet tatt opp i første byggemøte.Utførte SJA siden forrige møte: 0 • Registrerte RUH siden forrige møte: 0 • Planlagte SJA før neste møte: 0FREMDRIFT PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Oppdatert plan lagt ut på Interaxo under Fase 2.