Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
PM04: Purewater utgår, da det er vann i kaffemaskin. RIE / RIV trenger datablad. PM05: Kaffemaskin er besluttet og datablad oversendt. Jonas sjekker opp kjølebehov. IARK sørger for å få datablad ifra Colliers på tappekran øl. PM 06: Etterspurt databladSide 2 av 4IARK IARKIARKInfoHandeInfoInfoRIV/Hande/ARKIARK/E&HInfoIARKIARK19.10.2119.10.21Snarlig20.10.2105PM05.05.01PM05.05.0206070809Peis: PM05: Peistype som Pecunia besluttet. Trenger tilkomst under peis for tilgang til rør – IARK avklarer plassering. 30x30 luke. IARK sørger for å oversende datablad. PM 06: Luker er avklart og vises på tegning. «Peishette» detaljeres med sort maling innvendig så ikke lyset reflekteres for sterkt ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning.Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt. PM05: Egen møteserie på dette punktet. PM05: Særmøte AV/IT avholdt og følges opp i egen møteserie.