Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5 (etter møte).docx
30.09.21 PM04: Finerte vegger avklares i møte med Colliers. Brannskap fjernet på iARK tegning. PM02.04.02 Vinskap: Avklart at vinskap skal ha kjøling, men må ikke ha nøyaktig temp. for lagring av vin. IARK Snarlig PM05: IARK jobber videre med forslag. 2 vinskap i midten og bygger glasskap uten kjøling rundt. PM02.04.03 PM04: Purewater utgår, da det er vann i kaffemaskin. RIE / RIV trenger datablad. PM05: Colliers skal sende over info og datablad og info om tappekran øl og kaffemaskin. IARK Snarlig PM03.04.01 Peis: PM04: Juni fått inn tilbud på peis. Viktig at tilbud går via Pecunia. RIV/RIE må få datablad på peis når besluttet type. IARK Snarlig LYDKRAV møterom / telefonrom 5-210 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt. Info PM05: Særmøte AV/IT avholdt og følges opp i egen møteserie. Info 06 BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med