Title: Hovedfremdrift.pdf
Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13-16 (natt) (Mobilkran)75%Frakoble strømma 07.01.19on 16.01.19Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11-13 (natt) (Kran Torg)45695%to 17.01.19 ti 29.01.19ma 28.01.19 ti 19.02.19457 458Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9-11 (natt) (Kran Torg)95%75%Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7-9 (natt) (Portalkran)(stopp i demontering grunnet utsettelse av kranmontasje)on 20.02.19 ma 04.03.19 to 14.03.19 ma 03.12.18 to 13.12.18 on 09.01.19 ma 21.01.19Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5-7 (natt) (Portalkran)0%fr 01.03.19 on 13.03.19 ma 01.04.19 on 12.12.18 ti 08.01.19 fr 18.01.19 on 30.01.19459 460 461 456SS 463 464 465Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3-5 (Natt) (Portalkran)0%Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0-3 (natt) (Portalkran)0%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13-16 (natt) (Mobilkran)90%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11-13 (natt) (Mobilkran)