Title: Hovedfremdrift.pdf
474 475 476AS-3 dager 477 478 479 480 481 478 515AS+5 dager 484 484AS+5 dager 482474 489 490 491AS-3 dager 492 493 494 495 495 493 515AS+5 dager 499 500 501469 504 505 506AS-3 dager 507 508 509 510 511 512 508 5140%0% 0%0%0% 0%0% 0%0%0% 0%0%0%0%0%0%0% 0%0%0% 0%0% 0%0%0% 0%0%0%0%0%0%0% 0%0%0% 0%0%0%0%0% 0%0%Montere platform for arbeider, SYD, plan 8-10Sage ned brystning, Fjerne isolasjon, provtekkeSkjøte ut dekker, DO7, StålStillas til DO9Rive prefab bjelkeSkjøte ut dekker, DO9, StålLegg inn HD i DO9 og fugestøpeHenge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstålForsterke søyler plan 8Rensk av plan 9Skjøte ut dekker, DO8, HD og karnapp (etter utskjøting i akse 0-8)Forsterke søyler og HSQ plan 9 (Kun underliggende plater på HSQ)Støpe utskjøtte dekkerMontere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10Sage ned brystningSkjøte ut dekker, DO7, StålStillas til DO9