Title: Byggemøte 1 - Simployer.pdf
Siden himling i 2 etasje utgår, vil det bli behov for maling av teknisk utstyr, som nå vil bli synlig. BF undersøker om de kan levere sorte røykdetektorer, etter ønske fra Simployer. BF sender tilbud til Espen på dette.Alt systemhimling skal være sort.Himlingshøyden vil være på 2,4 m på toaletter, 2,7 m i kontorer/møterom og 3,0 m under eksisterende mesanin.Ingen himling i 2. etg.Grøftene vil bli igjenstøpt, så snart BF har lagt ferdig trekkerør til pumpekumIngar begynner montering av ventilasjonsrør i 2.etg, i starten av uke 43 og får tilfang til første etasje i midten av uken.Simployer ønsker sliss i gulv for skjult kabling på møterommene. LE kommer med pristilbud.BF sier det er 2-3 mnd. leveringstid på lampene som er forespeilet.BF skal finne alternativer, som har kortere leveringstid.LELESL/EBLInfoInfo / LEInfo / BFInfoInfo / BFInfoLEBF