Title: Kontrollplan BL.pdf
løser det. Punktet tas ut av KS‐systemet. Status 10.03.21: Det ble oppdaget 09.03 at det var sand på profil og parkett inne hos Pactum akse 2‐3. Profilteam gjorde en sjekk hos Pactum på kvelden 09.03. Det viste seg at det kom sand ved en gjennomføring til solavskjerming. Profilteam har blitt bedt om å gjøre en KS av andre gjennomføringer også. Status 12.03.21: Kontroll av rørføringer i aksesøyler (romkontrollere og KNX‐brytere) ‐ Ingen avvik registrert. 3 stk. søyler (xx) mangler installasjoner. Status 28.05.21: Stor ferdiggrad. Sporadisk KS gjøres. Ingen avvik avdekket per tid. Status 04.06.21: Det er gått KS i akse 11‐16 i uke 22. Status 25.06.21: Gått stikkontrollbefaring i plan 7 uke 25. Ingen avvik avdekket. Status 02.07.21: Ekstra bestilling fra Pareto strøm/datapunkter til arbeidsstasjon/tv på stillerom akse 1 ++ (ca 5‐8 rom) som nå er kontor. KS på disse. NB RTB. Status 09.07.21: Tilleggsbestillinger fra Pareto gjeldende arbeidstasjoner er OK, 09.07.21. Opplegg TV meldt OK. Opplegg data utføres om