Title: Kontrollplan BL.pdf
utføres. Status 26.03.21: Hande har laget plan på opplegg. Pecunia avtaler med EQT og Vika Status 09.04.21: Vika utføres helgen uke 15. EQT utfører i Juli. Vedrørende skapet har Hande fått beskjed om at det kan bestilles, men Pecunia har misforstått dimensjon på skap. Ber derfor om at Rishovd kan se på om det er mulig å utbedre skader på eksisterende skap. Status 16.04.21: Parkett i garderobekorridor hos VIKA må byttes helt (kan ikke bare slipes som først antatt). Det vil med andre ord ikke jobbes i VIKA helgen uke 15. Det ventes på tilbakemelding fra Joakim F på når arbeidet med bytte av parkett kan gjøres. Status 23.04.21: Parkett hos VIKA er tatt opp og er slipt. Det går sin gang. Skal være helt ferdig torsdag 29.04.21. Avklart med Joakim og leietagere Status 30.04.21: Parkett hos VIKA skal være ferdig. Mulig noe flekkarbeid i helgen uke 17. Andreas sjekker om det skal gås ferdigbefaring her til uken (uke 18). Status 07.05.21: Sluttbefaring vedrørende parkett er utført. Ved befaring av V‐sjakter som ble