Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ Gulvkanaler og gulvbokser for nedstøping Klart for innredning Oppbygging av gulv + 10cm Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling Enkling av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Plassbygd dekke Montasje interntrapp Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer EL ‐ utstyr på/i vegg El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Gulvlegging parkett Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Maling av trapp (innterntrapp) Rør ‐ kobling av bafler Parkett i trapp El ‐