Title: Kontrollplan BL.pdf
Påbegynt 03.07.20 Status 02.10: Det meste er lagt opp. De er plassert så høyt som muligmot dekket over, men KS av nøyaktig plassering gjøres løpende. Status 09.10: Tatt stikkprøver og bilder. Ingen avvik avdekket per nå. Status 23.10: Ventilasjonskanaler har blitt hengt så høyt som mulig. De stedene hvor det har hengt for lavt har det blitt gjort om. Løst på plassen. Status 10.07: Nysparklet. OK foreløpig. Mangler flekksparkling foran inngangsdør grunnet Tallbergs kabler. Status 24.07: Alt støpt. Mangler Terrazzo i trapp. Tallberg glemte å legge isopor i utsparing til kabler i betong. Må kanskje pigges opp i framtiden. Status 07.08: Terrazzo i trapp ferdig. Ingen avvik sett. Status 04.09: Krakkeleringssprekker på terrazzostøpen Status 24.07: Betong og Terrazzo, samt flytavretting for teppe mangler. Ingen avvik observert. Status 07.08: Alt skal være støpt, utenom flytavretting for teppe. Ingen avvik observert. Status 14.08: Det mangler fug mellom flis og terrazzo. Status 04.09: Krakkeleringssprekker har blitt