Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 08.09: Ikke flyttet. Status 11.09: Disse er flyttet opp under himling. KS av timer må gjøres (skal utføres på egen kost). Status 18.09: Kim/Lejla tar KS av timelister. Gir tilbakemelding til Tallberg. Status 25.09: Timelister ikke kontrollert av Kim (lagt ut på Interaxo ‐ sent 24.09). Status 09.10: Listene er gjennomgått og oversendt Tallberg med kommentarer. Avventer svar i retur. Status 23.10: Kim har fått svar. Tallberg flytter enkelte timer over på liste for ikke‐fakturerbart arbeid. Punkt lukkes Status 18.09: Vegger er satt opp fra omtrent akse 7‐16. De oppførte veggene står der de skal. Status 13.11: KS gjøres fortløpende. Status 20.11: Ingen avvik funnet så langt. Nærmer seg overtagelse, så alle vegger skal være plassert. Punkt lukkes Status 25.09: Tallberg melder om noe gjenstående arbeid. KS utføres fortløpende. Status 09.10: Tallberg sier de er ferdig. Gjøres KS av dette kommende uke. Status 14.10: KS utført. Avvik opprettet og sendt Tallberg. Status 18.09: Gått befaring med