Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontering FasadeelementerBestille materiell til heiser Ny vegg for brannmannheis samt forsterkninger Renske sjakt og sage utsparinger for brannmannheis Ombygging heis DM 1 (Akse 11/B) Ombygging heis DM 3 Brannmannheis (Akse 5/A) Ombygging av heis DM 1 (Akse 11/A) Ombygging heis DM 3 (Akse 5/B) Nedplukking av prov‐vegger og bygging av ramper Heiskontroll første heisPåbygg plan 10 og 11/takterrasseTue 30.04.19 79 days Fri 04.01.19 0 days Fri 11.01.19 5 daysRivearbeider plan 10 Utflytting Bjørgvin Frakobling teknisk anlegg Lettriving inne i plan 10 (akse 1‐12) Montere stillas rundt plan 10 Provtekke inne i plan 10 (akse 1‐12) Rive plan 10 fra akse 12‐0 inkl. provtekking fortløpende Frakobling teknisk anlegg (akse 12‐16) (Pecunia utflytt nyåret avhengighet 354) Lettriving inne i plan 10 (akse 12‐16) Provtekke inne i plan 10 (akse 12‐16) Montere stillas rundt plan 10 (akse 12‐16) Rive plan 10 fra akse 12‐16 inkl. provtekking fortløpende, ink. Demontering stillasArbeider på takplan plan 11 og 12