Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 09.04.21: Sjakt i akse 6 plan 7 må følges med på, for her må det fjernes enten forskaling til støp eller bæring til brannplater for at ventilasjonsrør skal kunne monteres her. Status 23.04.21: Dan Robert har sagt at de kuttet/fjernet forskaling akkurat der ventilasjonsrøret går, men ikke noe mer. Status 07.05.21: Det er opprettet egen oversikt i ny fane i dette Excelarket ("3. ferdigstillelse teknikk). Punkter vedrørende sjakter, el‐skap, tekniske rom etc. vil føres inn i feil‐ og mangelliste for å ha en oversikt over alle punkter. Punkt lukkes her. Status 29.03.21: Kontroll av ventilasjonskanaler etter revideringer fra RIV 25.02.21 ‐ ingen avvik registrert. Status 28.05.21: Det meste skal være montert. Sporadisk KS gjøres. Ingen avvik avdekket per tid. Status 02.07.21: Forbefaring utført. Feil‐ og mangellister følges opp. Punkt lukkes.