Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5 (før møte).docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Alle tegninger legges på samme mappe som i hovedprosjektet Info Fase 2 mappe brukes foreløpig kun til fremdriftsplan og referater. PM04: TEGNINGSLEVERANSER -Har vært noen endringer på møbleringsplan siden den ble fryst 28.06, noe som leder til justeringer for ARK/RIV/RIE. IARK opplyser om at det ikke skal være nødvendig med flere endringer av vegger og disse er nå låst. RIV/RIE presiserer at de må ha et låst underlag (møbleringsplan/plan) for å prosjektere. Endringer vil lede til omprosjektering. Info -Frist for arbeidstegninger 01.10 opprettholdes. Alle sender da ut status på hva som er helt ferdig og evt. områder / detaljer som gjenstår og må settes på hold. Nye frister avklares for gjenstående. -Prioriteringsrekkefølge for å opprettholde fremdrift Hande: Prioritet 1 – Toalettkjerne, Prioritet 2 – Vegger generelt Info Info PM04.01.01 IARK jobber med å lande beslutninger ifra Colliers på fast innredning inkl. kjøkken og finerte vegger. Tas i leietakermøte med Colliers