Title: Leietakeroversikt.xlsx
og ØR 2020-06-11 00:00:00 male dør, reetablere himling, legge strøm til port Pågår Plan 11 pareto Følge opp lyd fra ventilasjon R&H og OAR Pågår - OAR og R&H har fulgt opp dette 08.06. Venter på om lyden fortsetter. Lyd kom av stengt spjeld - når pumpe stod og presset på med vann ble det dunkelyd ut av dette. Pumpe er skrudd av. Utført Pactum Fiber Tallberg 2020-06-11 00:00:00 Glastad Fiber Tallberg 2020-06-09 00:00:00 ØR bistår med tilkomst - gjenmalt dør samt saging av skap. NB må støvtørkes og rengjøres etter seg!! Patrick bistår. IARK Fiber Tallberg Vika Fiber Tallberg EQT Fiber Tallberg L'Escalier Fiber Tallberg Lars lager klart et bord/justerbare bein på tranchévogn så han kan stå i trapp utenfor skap. Tallberg og BL kommuniserer med Pål for tilkomst i åpningstiden. \n Tianlai Provvegg hande uke 24 Må utføres utenfor åpningstid (kl. 10-21 alle dager). Settes opp så rom kan brukes. Vika Luft R&H Pareto plan 10 Luft - varme R&H/OAR Varme på system 20 plan 10 - har ikke mulighet til å bruke fjernvarme på