Title: SHA 10.pdf
M7: BH sjekker om arbeidere kan røyke bak gittervegg i "Lompen" M8: Det etableres røykeområde her. Gittere innvendig åpnes opp. Askebeger settes frem. M9: Askebeger er satt i bestilling. M10: Askebeger er mottatt. Punktet lukkes M9: Alle oversender informasjon om ansatte som har kursing i førstehjelp. M10: Mottatt fra alle bortsett R&H. M9: Øst-Riv sjekker status på 3D-modell i Dalux. M10: Øst-Riv sjekker status med prosjekterende M9: Økt fokus på å unngå støvspredning. Settes inn som punkt i vernerundeprotokoll M9: Alle firma må sjekke at samordningsskjemaene er oppdatert M10: Alle firma tilbakemelder til FG innen 4. April M9: Alle gjester til prosjektet skal møte opp og hentes på gateplan M9: Øst-riv etablerer avsperreing/gjerde mot byggeplass ved heis i plan 9, og skilter til byggeplasskontoret og til byggeplassen. M10. Møtet gjennomføres annenhver uke fra nå av, da det ble enighet i møtet om at det ikke er behov for ukentlige møter. …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJA