Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Sparkling og maling siste strøkInnregulering ventilasjon/funksjonstestingIgangkjøring og testperiodeSluttrengjøring Oljebehandling av parkett 03.06Flytte kjøkken ParetoFlytte dataskap. Bygge provvegg I akse 1 og langs akse C. Demontere delevegg møterom Vi bistår Pareto med flytting av skap gjennom dagen. Flytte strøm I veien for dørutsparing. Paroc I ryggsekk. Stålsøyle ved dør Utsparing for dør akse 0 ‐ montere ståldør. Montere stålforsterkning. Sage utsparing Montere hovedkanaler, montere brannspjeld. Branntette. Resetter delevegger Male og fuge veggene 25.10Paroc I ryggsekken Flytte dataskap. Bygge provvegg I akse 1 og langs akse C. Demontere delevegg møterom Vi bistår Pareto med flytting av skap gjennom dagen. Flytte strøm I veien for dørutsparing. Stålsøyle ved dør Utsparing for dør akse 0 ‐ montere ståldør. Montere stålforsterkning. Sage utsparing Varmerør tilpasses føringsvei. Branntette. Montere hovedkanaler, montere brannspjeld.Ekstern milepælMilepæl i opprinnelig plan