Title: Colliers Prosjektmøte 5.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Rutiner møtereferat: Pec Pecunia vil skrive referat fra prosjekteringsmøtene, samt organisere hvem som skal skrive referat fra særmøter. Referat distribueres pr. mail til deltagerne, som har en plikt til å kommentere mottatt referat så raskt som mulig, og senest innen neste møte. Hvis det ikke kommer kommentarer, vil referatet bli bindende for partene. Alle 1.2 Planløsning: Låst 28.06.2021. Endringer kan nå få en kostnadskonsekvens. 1.3 Innredning/materialer: Iark 31/8 Iark jobber videre med forslag og presenterer dette i neste møte. Dører – Iark presenterer alternativer og Pecunia innhenter kostnadskonsekvens Pec/Iark 31/8 Gulv – betong utgår. Alternativer til flistyper presenteres med kostnadskonsekvens. Pec/Iark 31/8 1.4 Vinskap Pec 31/8 Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Pecunia snakker med Hande og kommer med forslag til løsning. 1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Pecunia 1. juli låser vi plantegning og en forenklet gulvplan som viser hvor det er