Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 1 ‐ 8 tilpasses. Utførse kveld natt. Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himlingE5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 tilpasses. Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himlingE1 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E2 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E3 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E4 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 1 ‐ 8 Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himling