Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Bare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 23Qtr 3, 2019JulAugSepEkstern milepælTidsfristOpprinnelig planQtr 4, 2019OctNovDecQtr 1, 2020Qtr 2, 2020JanFeb MarApr MayMilepæl i opprinnelig planSammendrag i opprinnelig planFremdriftJunQtr 3, 2020JulAugQtr 4, 2020SepOctNovManuell fremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021Qtr 1, 2022OctNovDecJanFeb MarAsbestsanering og rensk av etasjeSparkling gulver Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himlin Ventilasjon ‐ Hovedføringer ov Rør og PW ‐ Hovedføringer ovEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐hovedføringer inn til kontor/m Ventilasjon ‐hovedføringer inn til Rør ‐ avløp, vann, sisterner for inn Rør ‐hovedføringer inn til kontor/ EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennest Lukking av gipsvegger