Title: 11_Byggemøte 5.etg. Colliers 01122021.pdf
4.005.00COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Påbud om munnbind i fellesarealer og hos leietakere. Det finnes mulighet for ytterligere lomp i 4.etg med mindre lagringsplass. Vurderes. Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Fremdrift er i rute, noen punkter litt foran Tegninger: Skjemategninger er oppdatert og lagt ut Skjermstørrelser på AV vegger mangler og må avklares iArk oppdaterer tegning med flytting av brannskap og ny plassering pulverapparat Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok. Grid er sendt ut, tett himling kommer. Elektro: iArk oversender datablad på lamper over kjøkken, Patrick melder tilbake hullmål i speil. Ventilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H uke 46 – ikke levert enda, Frode sjekker leveringsdato Rør:6.007.00Diverse:8.00