Title: 210826 Colliers - Prosjekteringsmøte 2.docx
bak resepsjon mot møterom. Er tegnet ut, tas med i siste revisjon ifra Iark. Tegninger og modell korrigeres. IARK / Pilot 09.09.21 PM02.03.01 Åpne forrom foran toalett: Colliers usikre på løsning. Nina avklarer. NB: Dette er en endring ifra låst plantegning. Viktig at endringsarbeider skilles ut og at estimerte kostnader knyttet til evt. omprosjektering varsles til Pecunia, for nærmere avklaring med Colliers om beslutning. IARK Snarlig 04 VVS E&H påpekte at det ikke er heldig å møblere helt ut til fasade. Info Brannskap akse 6-7 inn i sjaktvegg (Ref. UNI consult). PM02: Må se nærmere på løsning. Må tilpasses planlagt spilevegg. E&H 2000W kjøling i /Data/kopirom legges inn. E&H Plassering av baffler ved betongdrager koordineres. E&H Sjakt akse 6 kontrollmåles så denne er korrekt i forhold til tegning. PM02: Kontrollmålt og justert på tegning. Hande / Pilot Peis i lounge må avklares type. PM02: Avklart at peis skal være av tilsv. type som Pecunia med damp og vannføring frem PEC / IARK Iark og E&H koordinerer