Title: Kontrollplan BL.pdf
Sjekkliste/tegning/bilderFV73ÅrTid (uke) 35353536363637482022Framtidig KS Framtidig KS 1111Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Rekkverk gangfelt akse 1 sørPlan 2Leveranse dørhåndtak5Rømningsvei McK5Ventilasjon EQT3Belysning trappesjakt DM3U1Steinmontasje fasade plan 55Fiberskap McK adkomst baffel5Svakstrømsjakt DM1 og 33‐11Følge opp at entreprenør har dokumentert rengjøringskvalitet ved overtakelseAlleKontroll av plugging rør før himling lukkes Plan 5Kontroll av plugging rør før himling lukkes Plan 7HIFI‐lagerU1Brannvarslingsanlegg lager i kjellerU1Akse 18‐16+8‐16 + OV595‐69‐11111‐160‐16AlleAlle11Hva skal kontrolleres Rekkverkleveranse og utførelseDørhåndtak og stoppereRømningsvei akse 14 må fungere før overlevering mtp. brukstillatelse.Omlegging fra provisorisk til permanent ventilasjon toalettforrom akse 9 EQT samt luft til møterom.Omlegging tilførsel + tilbakestilling av vegg Hande