Title: Referat ITB 08 Gjennomføring   - 17.06.2019 .pdf
432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter 08.04.2019 Ikke avklart. RIE følger opp 06.05.2019 Effektbrytere skal ikke tilknyttes SD3AVKLARINGER 30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH11.03.2019 Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.2019 Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SD Pumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001 28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O 06.05.2019 Det er 4 pumpekummer. Systemoversikten rettesT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 2 av 7Frist AnsvarInfoerichsen-horgen.noREFERAT