Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5.docx
datablad. IARK Snarlig 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt. PM05: Egen møteserie på dette punktet. Info PM05: Særmøte AV/IT avholdt og følges opp i egen møteserie. Info PM05.05.01 PM05: Colliers besluttet at de ønsker høyttalere i lounge/kjøkkenområde. RIE trenger prisnippskisse for plassering av høyttalere snarlig. Mads sjekker opp med Colliers. Etterskrift: Mads bedt Colliers fremskaffe skisse ila 01.10 ifra AV kompaniet. Christian følger også opp AV kompaniet direkte for snarlig avklaring. PEC v/ME 01.10.21 PM05.05.02 Effektbelysning etter ønske ifra Colliers (ref. leietakermøte 8) legges inn på tegning. IARK/RIE 01.10.21 06 BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av