Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
2019-03-25 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 OK, tegnes i henhold til ARKs forslag 064 Synlige varme- og kjølerør stigere malt-isolert-mantlet ? 2019-04-15 00:00:00 2019-06-01 00:00:00 x 2019-06-18 00:00:00 Lukkes, se punkt 101 065 Ryggsekk - utforming plan02 akse 0 fasader Utforming og utstrekning, lameller/ikke mot Munkedamsveien, trapp/bed (Byantikvar) 2020-08-15 00:00:00 x 2020-09-23 00:00:00 06.12: Dato avklares når byggesak er avklart\n14.02: Oppgitt beslutningsfrist er iht. planlagt oppstart ombygging IARK og Tianlai.\n29.04: ARK jobber med prosjekteringsundelag for utvidelsen 066 Aggregatplassering aggregat 21-26 Alternativer oversndt BH 2019-04-04 00:00:00 2019-04-12 00:00:00 x 2019-05-01 00:00:00 Ligger hos ARK, Pecunia har sagt hva de ønsker. 067 Gulv og malerplaner plan 11 x 2019-06-21 00:00:00 Teppe/parkett avklart. Arbeidstegninger ikke lagt ut. Glassbyggestein er bestilt fra Profilteam. Ang sykkelstativer er forespørsel sendt ut til to aktører. Sykkelparkering i OV 5 ligger noe lenger etter.