Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
er i gang. Gulv og maleplaner plan 6 - SPB1 Underlag for prosjektering - omfang tepper og parkett 2020-02-13 00:00:00 x x Akse 10-16: RIV trenger tegninger av eventuelle teppegolv 27.03.20 074 Gulv og malerplaner plan 6 - Pareto Underlag for prosjektering - omfang tepper og parkett 2020-02-13 00:00:00 x x Akse 0-10: For ny leietaker, RIV trenger tegninger av eventuelle teppegolv 26.02.2021 076 Gulv og malerplaner plan 4 x x 06.12: I arealer som ikke bygges om består gulv som i dag. Der det renoveres følger maleplanen leietakertilpasningen. 077 Gulv og malerplaner plan 3 x x 06.12: I arealer som ikke bygges om består gulv som i dag. Der det renoveres følger maleplanen leietakertilpasningen. 078 Fasade nord, avkastrister akse 5-6, 10-11 Avkast over (plan02) eller ved siden av inngangsdør (plan01) ? 13.05.19 (?) x 2019-08-20 00:00:00 Om den plasseres ved inngangsdør: Det vil blåse en del, samt at den er kald vinterstid. Støydemping nødvendig. \nMen avkast over dør (plan02) fordrer lengre utkraging (les: EBY)