Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
låst (med avløp). Det skal være Purewater\n29.10: Denne er låst 096 Soskjerming på baklondører til rømning Grunnet rømningsveier vil det ikke bli utvendig solskjerming på noen av balkongdørene. Vi vil da måtte supplere med innvendig solskjerming på disse dørene. Skal disse være manuelle eller på motor 2019-08-10 00:00:00 2019-08-15 00:00:00 x 2019-09-12 00:00:00 Christian planlegger for motor. Forslag presenteres\nPunktet lukkes. 098 Plantegning plan 10 - Pecunia 2019-09-30 00:00:00 x x VVS trenger låst underlag vegger, himlinger, toalettkjerne, servanter, teppegolv etc.\n17.09: Plassering WC/dusj mangler\n11.10: Avklart 099 Møbleringsplan plan 10 - Pecunia 2019-09-30 00:00:00 x 2019-09-17 00:00:00 VVS trenger låst underlag vegger, himlinger, toalettkjerne, servanter, teppegolv etc\n17.09: Låst, punktet lukkes 100 Innvendige søyler og stigere plan 08 og 09 Forslag presentert og befart 2019-08-15 00:00:00 x 2019-09-19 00:00:00 Besluttet 22.08.2019. Søyler kasses ikke inn, kun brannmaling. Stigere vist i