Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
bafler Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rengjøring over himling Montering av himlingsplater El ‐ Programmering av lys Byggrengjøring Gulvlegging parkett Sparkling og maling siste strøk Gulvgips før teppe Gulvlegging belegg/tepper Igangkjøring og testperiode Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering AV montasje Sluttrengjøring Ferdigbefaring