Title: Referat ITB 12 Gjennomføring   - 23.09.2019 .pdf
EGENKONTROLL, INTEGRASJON OG FULLSKALATEST. Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester:• Fullskalatest brann og sikkerhetIntegrasjonstest - tekniske anlegg.RITB bistår entreprenøren med IntegrasjonstestRITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene17.06.2019 Det avholdes egne møter - ITB Tester for leietakere. Egenkontroll (SAT), integrasjonstester og fullskalatester (Brann og sikkerhet) er testene som skal gjennomføres. Referat fra møtene ITB-Tester og utkast til systemoverskrift inkludert fremdriftsplan for testene utarbeides av RIITB. 12.08.2019 I neste møte, onsdag 26. juni, skal datoer for egenkontroll og integrasjonstest bestemmes. Datoene skal være iht. siste reviderte hovedfremdriftsplan. Skjemaet DM 1-3 ITB – Tester leietakere (26.06.2019) ligger på Interaxo. Vent. oppgir status på egenkontroll og test av ventilasjonssystemene 360.002,003,014 og 015 i forhold til brann.23.09.2019 Se referat ITB 06 Tester