Title: 08_Byggemøte 5.etg. Colliers 10112021.pdf
og beslag Stillerom 5-209 og 5-012 skal vegger trolig fores ut Alle vegger i midtkjerne skal fores ut med valnøttfiner. iArk tegner skjema, og må ta høyde for brannslange, rister, brytere og annet teknisk utstyr Alle fag sender over ca kost på ekstra arbeider med utforede vegger i midtkjerne Vegg mellom 5-011 og 5-010 bygges med spikerslag til gardin, veggen lukkes ikke enda pga. mulig lysskilt inne i møteromet Det blir malte vegger på toaletter Elektro: Tallberg sjekker stikk til kjøleskap i innredning rom 5-122 Det blir pop up i sittebenk på peis Det blir lys i hylle i vinskap, tegning oppdateres Ventilasjon: OAR og R&H avklarer med branntetting så sjakter kan lukkes. Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H uke 46