Title: SHA 09.xlsx
x x x x x M2: Øst-Riv/BH organiserer kurs for anhuking ved kranløft\nM3: Dialog med kursholdere pågår.\nM4: Anhukingskurs gjennomføres fredag 15/2. Alle entreprenører sørger for at de som skal anhuke deltar\nM5: Gjennomført 15/2. Nytt kurs gjennomføres senere ved behov. Punktet lukkes A A A A A A A x Lukket M2: Øst-Riv oppdaterer riggplan med lagringsplan for gasstanker\nM5: Oppbevaringskrav for gass medtas i SJA for varme arbeider, da det er ulike krav til ulike typer\nM6: Punktet lukkes x A x x x x x x x M5: Legger inn i risikoanalyse Lukket M2: Øst-Riv lager skjema/prosedyre for varme arbeider\nM3: Utført. Registreres i Dalux. Punktet lukkes x A x x x x x x x Lukket M2: Førstehjelpsttasjon henges opp i plan 9, plan 2 og ved rondell på byggeplass. I tillegg er det mobile traller med brannslukningsapparat.\nM3: Førstehjelpsstasjoner er ankommet byggeplass. Øst-Riv henger disse opp\nM4: Disse er hengt opp. Punktet lukkes x A x x x x x x x Lukket M2: Øst-Riv lager engelsk versjon av PSI\nM3: Utført x A x x x x