Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montere vertikale varme og kjølerør Akse 0‐16Montasje braketter For Fasade akse 3‐0 + vestFasadeMontering Fasader plan 4‐7 akse 6‐3Steinkledning Fasader plan 4‐9 akse 6‐9Plassbygd brystning plan 8 Montere vaskesystem akse 12‐9Montere Fasade plan 8Montering Fasader plan 4‐7 akse 3‐0 + vestFasadeSteinkledning Fasader plan 4‐9 akse 3‐6Montere vaskesystem akse 9‐6Montering haki stillas akse 0‐3 + vestfasade oppskjøtingSteinkledning Fasader plan 4‐9 akse 0‐3 + vestFasadeMontere vaskesystem akse 6‐3Steinkledning Fasader plan 8 + runde søyler plan 8 Montering rekkverkMontere vaskesystem akse 3‐0 + vestFasadePlassbygd brystning plan 8Plassbygd skjørt plan 9 og brystning plan 10, AKSE 8‐16Montere Fasade plan 10, AKSE 8‐16Montere Fasade plan 8‐9, AKSE 1‐8Plassbygd skjørt plan 9 og brystning plan 10, AKSE 0‐8Montere Fasade plan 8‐9, AKSE 8‐16Montere Fasade plan 10 og 11, AKSE 1‐8Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3‐7 akse 16‐8Supplementerende arbeid Fasade plan 8‐11