Title: 15_Byggemøte 5.etg. Colliers 05012022.pdf
Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Fremdrift er i rute, noen punkter fortsatt litt foran Covid kan ha påvirkning på mannskap og fremdrift fremover ME kaller inn til forbefaring og ferdigbefaring med Pecunia/Colliers. Forbefaring 10.1 med Pecunia. Forbefaring med entreprenører 7.1, EH kaller inn. Tegninger: iArk oppdaterer tegning med flytting av brannskap og ny plassering pulverapparat Rom 5-123 har fått endret himling, dette tegnes as build av ARK. EH oversender underlag Rom 5-120/5-121 vegg mellom rommene rives. iArk/ARK oppdaterer tegninger og møbleringsplan. Brytere bevares i vegg, men får funksjon til et rom. 5-011, vegg er forlenget, glass kappes på plassen Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok. Grid er sendt ut, tett himling kommer. Støvmålinger utføres etter rengjøring over himling og sluttrengjøring. BREEAM HEA09 Elektro: iArk oversender datablad på lamper over kjøkken,