Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
printerrom 5-013 for å få inn mer lys i møterom. Antall kassetter langs fasade må opprettholdes mtp. BREEAM. ARK og IARK ser nærmere på ønsket løsning. PM03: OK IARK / Pilot 09.09.21 PM03.05.01 Eget ark med avklaringer som RIE trenger ifra Colliers oversendt 07.09. Delvis svart ut ifra IARK. Thomas svarer ut resterende punkter. PEC (TN) 23.09.21 06 BREEAM Det må også tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker alle foreslåtte produkter. Viktig at IARK sjekker at produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører KS av foreslåtte produkter deretter. Info 07 SHA PM02.07.01 SHA status diskutert i møtet. Ikke vurdert å være SHA elementer i dette delprosjektet som krever særskilt aktsomhet. Hande har tett dialog med Øst-Riv mtp. sikkerhetsvurderinger for rivearbeider og riggarbeider. Eget særmøte på SHA gjennomføres mellom hovedbedrift Hande og Pecunia 01.09.21 Info