Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
(Aggregat Bavaria-EVO) Underlag teknisk rom i garasje (Aggregat Bavaria-EVO) Effektoppgave fordelt pr. aggregat Hovedtavleskjema, føringsveier,stigeledninger Underlag ventilasjon tekninsk rom U1 og U2 2019-07-31 00:00:00 RIV Underlag ventilasjon tekninsk rom U1 og U2 (splitte denne ihht. fremdrift) Oppdatert effektoppgave fordelt pr. aggregater 2019-03-01 00:00:00 RIV Føringsveier EL for aggregater RIE 2019-05-01 00:00:00 Aggregatplassering og føringsveier Utsparingsplan 2019-05-31 00:00:00 2019-05-31 00:00:00 Underlag forterkning fundamenter og utsparinger 2019-07-01 00:00:00 SD anlegg/teknisk nett PÅGÅR RIE 2019-03-01 00:00:00 Underlag varme- og kjølerør infrastruktur RIV Arbeidtegninger varme- og kjølerør, fra sentral til stigere 7 uker 2019-03-24 00:00:00 RIV Underlag Kjøling-varme teknisk rom U1 og U2 ASAP RIV Underlag Kjøling-varme tekninsk rom U1 og U2 Flyskjema energisentral 2018-11-27 00:00:00 Oppdatert effektoppgave fordelt på kjølemaskin og energibrønner Hovedtavleskjema,