Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 26.02.21: Det har blitt målt glippe mellom profil og vegg. BL tar ukentlig kontrollmål på dette punktet og legger ut bilder på Interaxo. Glippe er på omtrent 5 mm pt. Status 01.03.21: Ingen endringer ved måltaking. Status 04.03.21: Ingen endringer ved måltaking. Status 08.03.21: Ingen endringer ved måltaking. Status 10.03.21: Vegg ble åpnet på kvelden 09.03. Bilder av innfesting har blitt tatt. Ser ikke ut til at det har vært noe bevegelse. Bilder er lagt inn i mappe for KS på Interaxo. Status 12.03.21: Vegg er åpnet, bilde er tilfredsstillende ifølge RIB, vegg er lukket. Hande har sparklet og malt, og Storbyrenhold har vasket. Punkt lukkes. Status 13.04.21: Det har blitt gjort kontrollmål for sikkerhetsskyld. Glippe er ikke blitt større. Hande har også fuget for en stund tilbake, og denne har ikke sprukket opp, som også er et godt tegn.Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtført