Title: Colliers Prosjektmøte 3.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Rutiner møtereferat: Pec Pecunia vil skrive referat fra prosjekteringsmøtene, samt organisere hvem som skal skrive referat fra særmøter. Referat distribueres pr. mail til deltagerne, som har en plikt til å kommentere mottatt referat så raskt som mulig, og senest innen neste møte. Hvis det ikke kommer kommentarer, vil referatet bli bindende for partene. Alle 1.2 Prosjektorganisering: Thomas Neslein vil være prosjektleder. Nina Sperling og Juni Hanstvedt er engasjert som interiørarkitekt. 1.3 Planløsning: Iark Planløsning ble diskutert og følgende ble avtalt: Det kommer noen siste innspill fra meglerne. Neste møte gjennomfører vi en befaring hos Pareto og ser videre på materialvalg. 1.4 Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Info mottatt. Pecunia etterspør mer info dersom dette trengs. 1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Pecunia 14/5 Forventes klart til neste møte. Det viktigste p.t. er å få låst plantegning og laget en forenklet gulvplan (hvor er det