Title: SHA 19.xlsx
Stian følger opp rådgiverne\nM16: Lukket. Fungerer nå A Lukket M9: Økt fokus på å unngå støvspredning. Settes inn som punkt i vernerundeprotokoll\nM10: Tas på vernerunder. Punktet lukkes A Lukket M9: Alle firma må sjekke at samordningsskjemaene er oppdatert \nM12: Stian tilbakemelder om de andre entreprenørene selv skal plassere UEer i UE-kjede på infobric\nM13: UE-kjede gjennomgås i neste møte (utvidet med en halvtime)\nM14: Se vedlegg til referatet. Alle setter inn sine UEer i UE-kjeden\nM16: Ø-R tar en oppryddning. Videre må alle følge opp at sine UE blir lagt inn. Ø-R gir innføring til Hande og Profilteam. Alle firma må sørge for at samordningsskjema er signert.\nM17: Registreres som oppgaver i Dalux i i i i i 2019-08-23 00:00:00 M9: Alle gjester til prosjektet skal møte opp og hentes på gateplan i i i i i i info M9: Øst-riv etablerer avsperreing/gjerde mot byggeplass ved heis i plan 9, og skilter til byggeplasskontoret og til byggeplassen. x A x x x x x x x Lukket M10. Møtet gjennomføres annenhver uke