Title: Kontrollplan BL.pdf
03.09.2021: Blikk på søyler unde ryggsekk er utført. Blikk o.k. vestvendt glas mot stein er utført. Profilteam monterer blikk u.k. glass på brystning på utlektning utført av Hande. Hande monterer beslag på vegg mot fortau/bro DrM jfr. befaring 01.09 etter at Thomassenmek har montert rekkverk uke 38. Status 09.09.2021: Hande monterer blikk etter at Profilteam og Thomassenmek er ferdig. 19.11.21: Profilteam er ferdig. Thomassen mek remonterer tidlig uke 47. Da klart for Hande. MT kaller inn til befaring for evt. avklaringer. Status 25.11.21: Thomassen mek har montert rekkverk. Hande har befart punkt med MT og monterer beslag iht. befaring. Status 02.12.21: Thomassen mek har montert. Hande monterer beslag i tråd med avtalt under befaring med MT ‐ beslag og spiler. NB beslag over hull på nordsiden. Dette er på dagsordenen. Status 09.12.21: Hande har komplettert beslag nord/vest‐hjørne rekkverk og setter ekstra spikerslag for Franke for utførelse grunnet høyden. Status 16.12.21: Utført. punkt lukkes.