Title: +175=460.001_IM001_Generell risikovurd av nødstrøm Døhli.Protokoll.pdf
I møte med NK, Tavlebyggeren, Løvlie, YIT på Kommunen den t2.I2.L2 ble det avgjort aggregatstørelse og fremd rift . Nittedal Kommune ordner med branntettning og membran gjennomføringer ved aggregat etter avtale med Tåsåsen. Tavlebyggeren tilkobler tilførselskabler i styreskap mens Løvlie AS utfører tilsvarende på aggregat. YIT leverer komplett aggregat på platform nordsiden av Døli og står for igangkj9ring og test. Tavlebyggeren står for montering og levering av styreskap plassert i eksisterende hovedtavle. Tavlebyggere n utfø re r om ko blingen i eksiste rende hovedta le Nettpartner ved Mollenar kontaktes for avtale om utkobling av hovedtavle ved ombygging faktura sendes LØvlíe AS som vidrefakturering NK.LØvlie AS leverer føringsvei og tilførselskabler mellom aggregat og nytt styreskap Løvlie AS samordner Tavlebyggern og NettpartnerKabelberegning: