Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Slissing for gulvbokser Montasje gulvbokser for støping Sparkling av gulver Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling Enkling av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Lukking av gipsvegger toaletter EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Søknad om midlertidig brukstillatelse El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Rør ‐ kobling av