Title: Referat ITB 09 tester   - 04.11.2019.pdf
Tidspunkt for ferdigstilles av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten. . 09.09.2019 Skjema for integrasjonstest ble gjennomgått. I neste møte avtales tidspunkt / møte for gjennomgang av alle skjemaene for Systemene 30 Røranlegg varme, 31 Sanitær, 33 Brannslokking 23.09.2019 DM 1-3 er et BREEAM prosjekt. For automatiserings- og SD-anlegg innebærer dette at det må gjennomføres flere stabilitet- og ytelsestester for å tilfredsstille kravet: "Sesongmessig driftsstart over minst 12 måneder etter at bygget er tatt i bruk. Testing av alle installasjoner ved full belastning, dvs. oppvarmingsutstyr midtvinters / ventilasjonsutstyr midtsommers og under delvis belastning (vår/høst)". Tirsdag 15.oktober kl 10:00T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 3 av 5Frist Ansvarfortløp endeVent.erichsen-horgen.no