Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Klargjøre teknisk rom Heise inn aggregat Aggregatmontasje Rørleggerarbeider tekn. Rom El‐arbeider tekn. Rom Montasje leietakerarealer Oppstart/innregulering360.022 Etasjeaggregat plan 5, Akse 16 (Betjener akse 10‐16)Klargjøre teknisk rom Heise inn aggregat Aggregatmontasje Rørleggerarbeider tekn. Rom El‐arbeider tekn. Rom Montasje leietakerarealer Oppstart/innregulering Etasjeaggregater plan 8 og 9360.019 Etasjeaggregat plan 9, akse 6‐7 (Betjener plan 9 akse 6‐10)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier360.028 Etasjeaggregat plan 9, akse 11 (Betjener plan 9 akse 10‐16)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering