Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Lukking av gipsveggerSparkling og maling første strøkPlassbygd dekkeMontasje interntrappToalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealerEL ‐ utstyr på/i veggEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av bafler Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Gulvlegging parkettRør ‐ utstyrsmontering toalettromMaling av trapp (innterntrapp)Rør ‐ kobling av bafler Parkett i trapp El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerByggrengjøring over himlingMontering av himlingsplaterEkstern milepælMilepæl i opprinnelig planTidsfristSammendrag i opprinnelig planOpprinnelig planFremdriftQtr 3, 2020JulAugQtr 4, 2020SepOctNovManuell fremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavn