Title: Oppstartsmøte fase 2 med Hande AS.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Prosjektorganisering PEF/TN Byggherreorganisasjon: Hans Thomas vil være prosjektleder. Per Erik vil ha ansvaret for teknisk koordinering. Thomas vil være BH s kontakt med leietaker. Morten har ansvaret for koordinering grensesnitt mot hovedprosjektet. Det leies inn en BHR (Byggherrerepresentant) som bistår med SHA ansvaret etter byggherreforskriften, formaliteter vedr kontrakter samt oppfølging mot «hovedentreprenør» og de tekniske vedr økonomi etc. Vedkommende skal være tett på byggherre. Prosjektering: Arkitekt (ansvarlig søker): Pilot arkitekter Interiørarkitekt: Iark er introdusert for LT. (De kjenner bygget godt) BREEAM/Energi: Erichsen & Horgen AS RIV: Erichsen & Horgen AS RIE: Electronova AS PEF/TN RIBrann: Firefly AS RIB: Stabil AS RIV og RIE er kontaktet og orientert. Eget oppstartsmøte avtales nærmere. Det vurderes videre hvem fler av de prosjekterende som er aktuelle. De kontaktes når omfanget er vurdert. Utførelse: Hovedbedrift (HMS): Hande AS Rivning og