Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Siste rev av arkitekt/møbleringsplan er nå fryst Info Arbeidstegninger må være klare 01.10.21 PM02.01.01 Romhandlingsskjema: Iark lager et foreløpig skjema med kjente elementer snarlig. Skjema må være komplett senest 01.10.21. PM03: Foreløpig skjema lagt ut på Interaxo. IARK 01.10.21 PM02.01.02 Per Erik gir Juni tilgang til Interaxo. PM03: OK PEC (PEF) 02 RIVEARBEIDER PM02: Pareto har nå flyttet ut. Rivearbeider starter opp 30.08.21. Begynner med riving i plan 5 før arbeider i plan 4 påbegynnes noe senere. Byggeplasskontor blir stående inntil videre. PM03: Byggeplasskontor nå flyttet ned til Bavaria. Godt i gang med riving plan 5. Lar toalettkjerne stå igjen for å avlaste plan 5 for arbeidere. Riving plan 4: Tas fortløpende. Ikke behov for riveplan. Kontraksjoner man er usikre på står igjen. Info Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. Hande 03 ARKITEKT / BYGG Gulvbokser - PM02: Avklart i leietakermøte at det kun er møterom og resepsjon som skal ha