Title: DM13 Man 1 oppsummering.pdf
De teknisk sakkyndige fra prosjekteringsgruppen (RIV, RIE og ITB) har deltatt underveis i hele prosjektet med løsningsvalg for rasjonell og enkel drift, gitt innspill til byggeledelsen, samt deltatt i koordineringsmøter med entreprenør og leverandører for å sikre optimal- og energieffektiv drift av tekniske anlegg.Leverandørene av de tekniske anleggene har utført integrasjonstestene basert på program utarbeidet av ITB. ITB har kommet med innspill underveis og kvalitetssikret alle testene som er gjennomført, og sørget for at eventuelle feil og mangler er rettet opp og at det er utført nye tester ved behov. Idriftsettelsesaktiviteter er dermed utført av leverandører i samsvar med planen for idriftsettelse utarbeidet av ITB. Integrasjonstester for varmeanlegg, kjøleanlegg og ventilasjonsanlegg, samt fullskalatest for brann, sikkerhet og belysning er lastet opp på Interaxo.Prosedyrene for idriftsettelse er gjennomført i samsvar med relevant standard;