Title: 20190709 DrM 1 og 3. Byggherrens SHA-plan.pdf
Prosjektets fremdriftsplan skal beskrive når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres og det skal være avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjonene. Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjonene, jfr. BHF § 8b). Fremdriftsplanen skal inneholde opplysninger om planlagte SJA.7MØTERSHA-intro: Det vil bli avholdt SHA-intro der nye deltakere i prosjektet orienteres om generelle regler for prosjektet. Møtet skal holdes i regi av hovedbedrift eller KU. Alle som utfører arbeid på byggeplassen skal gjennomføre SHA-intro, med mindre saklig grunn foreligger og godkjennes av hovedbedrift/KU. Etter at SHA-intro er gjennomført skal arbeidstakere lese gjennom og signere personlig sikkerhetsinstruks (PSI). PSI er tilgjengelig på tre språk: norsk, engelsk og polsk.