Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10, akse 16-8Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10, akse 16-8 Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas plan 8 Forsterke søyler plan 8 Skjøte ut dekker, DO8, HD Forsterke søyler plan 9 Stillas plan 9 Skjøte ut dekker, DO9, Stål Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Støpe utskjøtte dekkerFasadearbeider, SYD, plan 8-11, akse 8-0Montere knekter for utkraget stillas, SYD, plan 8-10, akse 8-0 Montere platform Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas plan 8 Forsterke søyler plan 8 Skjøte ut dekker, DO8, HD Forsterke søyler plan 9 Stillas plan 9 Skjøte ut dekker, DO9, Stål Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Støpe utskjøtte dekkerFasadearbeider, NORD, plan 8-11, akse 8-0