Title: 111218 DrM 1 og 3. Byggherrens SHA-plan.pdf
Planlegging av arbeidene: ved planlegging av egne arbeider har entreprenørene ansvar for − At fremdriften ivaretar SHA-planens krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av hensyn til SHA. − Gjennomføring av SJA utføres for risikofylte arbeidsoperasjoner. SJA skal også utføres ved risikofylte arbeider sominvolverer eller påvirker flere entreprenører, leietakere og/eller 3.person. Eventuelle rutiner for arbeidet skal legges ved SJA.− Nødvendige sertifikater for utførende personell skal vedlegges SJA. − Alt nødvendig sikringsutstyr skal være tilgjengelig ved oppstart i henhold til risikoanalyse. −SJA skal gjennomgås med alle involverte arbeidere før oppstart.Sikring: hovedbedrift er ansvarlig for at byggeplassen og bygningen er forsvarlig sikret i byggetiden, både for utførende personell, leietakere og 3. person. Det må kontinuerlig vurderes om aktuelle områder må avsperres eller sikres for å unngå farlige situasjoner og ulykker.