Title: 2018.08.17-Fremdrift.pdf
186Leietaker plan 8 flyttes til plan 10187Leietaker plan 5 flyttes til plan 9188Leietaker plan 6 flyttes til plan 8189Bygge om Plan 8190Utskjøting av dekker191Rive lettvegger og teknikk plan 8192Rive gamle takksonstruksjon plan 8193Innv bygningsmessig194Opplegg ventilasjon195Opplegg Elektro196Demontere fasadeelementer197Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 0-5begge sider198Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 5- 10 begge sider199Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 10-16 begge sider200Nye fasader plan 3-8201Bæring og utskjøting dekker for karnapper plan 3 mot DrM og inngangsparti inkl demontering eks fasade202karnapp plan 2 akse 12-15 mot DrM203Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 0-5204Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 5-10205Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 10-16206Montering fasader plan 3-8 akse 0-16 akse 0-5207Montering fasader plan 3-8 akse 0-16 akse 5-10208