Title: Referat ITB 11 tester   - 11.12.2019.pdf
Skien - Lillehammer16.01. 2020uke 2 2020AlleEntrepr/ RI..Aut. (GK)Entrepr enørererichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelsefor tester fylt ut med linker til signerte skjemaer for egenkontrollBREEAM MAN-1. Sesongmessig driftsstart /integrasjonstest med full belastning gjennomføres primo 20213FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 5Frist AnsvarInfo.RIITBerichsen-horgen.no