Title: 20181003 Preanalyse.pdf
21.02.2018: godkjent av revisor 07.02.2018: sendt til revisor for godkjenning21.02.2018: godkjent av revisor 30.01.2018: sendt til revisor for godkjenning 13.01.2018: godkjent av revisor 30.01.2018: sendt til revisor for godkjenning29.05.2018: kan dokumenteres nå29.05.2018: kan dokumenteres nå21.02.2018: godkjent av revisor 31.01.2018: sendt til revisor for godkjenning29.05.2018: medtas i kravspek/notat29.05.2018: medtas i kravspek/notat29.05.2018: medtas i kravspek/notat29.05.2018: medtas i kravspek/notat19.02.2018: Oversikt rehabilitering tekniske anlegg ferdig 1.mars. BREEAM-dokumentasjon utarbeides etter dette.29.05.2018: inkludere entr i materialvalg eller spesifisere nå? 20.02.2018 ARK: delt ansvar mellom BH, IARK, ARK 01.11.2017 NB må klare 2p for excellent. Satt opp 1p i opprinnelig preanalyse01.11.2017 Bør klare 1-2 p her19.02.2018: RIV - Oversikt rehabilitering tekniske anlegg ferdig 1.mars. BREEAM-dokumentasjon utarbeides etter dette.