Title: Referat ITB 12 tester   - 16.01.2020.pdf
T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 6Frist AnsvarRør/ Aut.Rør/ Aut.Rør/ Aut.RIITBerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse30 Røranlegg (varme)320.001 Hovedkurs varme: Test av el.kjel gjenstår Test / kontroll av el.kjel gjennomføres i fm. ny test av pumpekummer. RIITB sluttfører skjemaene for integrasjonstest.33 Brannslokking (sprinkler):Avventer oppussing av rom til sprinklersentral3FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RIITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.