Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 03.09.21: Thomassenmek har sendt rekkverk til lakkering og kommer ca. uke 38 for montering. Status 19.11.2021: Thomassenmek monterte resterende bit i natt, men dette var feil farge (glans og blåskjær). Relakkeres mandag uke 47 og remonteres uke 47. Status 25.11.21: Utført. Befares før punkt lukkes. Status 03.09.21: Access har meldt at leveranse fra Italia har kommet og er på plassen. Access sliter med å følge fremdriften da de kun har en mann på plass som dras i alle retninger (hovedinnganger, ryggsekk, etc.) av Pecunia. Access er purret på at de må komme inn på planen igjen. Status 09.09.2021: Leveranse har kommet. Access er i gang med å montere dørhåndtak og stoppere samt dørmiljø forøvrig. Status 19.11.2021: Utført. Status 03.09.21: Dette løser seg. Noe omkobling. Status 09.09.2021: Befaring med McK og Caverion utført; opplegg for hoveddør DM1 vil ikke bli som prosjektert og tegnet ført McK har fått på plass sitt sikkerhetsanlegg. Foreløpig enighet om midlertidig løsning med nøkkel og