Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
Overlevering Lukket HENT F-0465 [GK ELEKTRO AS Lager rn plast p3 kanal 02112016 __|Tor Klefstad |Avvik lukkes med kommentar fra GK-EL Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16Overlevering Lukket HENT F-0470 [GK ELEKTRO AS Lager klost 31.10.2016 [0la Grstad utfort Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.161330 Bromstadsveien 5928.11.2016Referanse Status. _Nr Firma Lokasfon Beskrlvelse Forslag til tiltak Status endret _Endretav Kommentar (siste status) KontrollOverlevering Under behandling |F-0651 GK Norge AS der mot lasterampe |sparkeplate limes pa. 50cm hoyt 28.11.2016 Ol @rstad Befaring: 102-Overlevering 1AOverlevering Under behandling |F-0613 Beslag Consult AS Korrdior mot akse A |Derpumpe ikke ferdigstilt Ferdigstill 28.11.2016 Ola @rstad Befaring: 96-Tilkomstbefaring p-kjeller 03.11.16Overlevering Lukket HENT F-0549 Roger Holm Prosjekt AS Der til trapp 3 ik terskel m3 monteres for i fierne glippe 28.11.2016 Ola @rstad lukkes 28.11.16 Befaring: 99-Overlevering 38