Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
FREMDRIFT PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Oppdatert plan lagt ut på Interaxo under Fase 2.PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift.Avklart at Hande begynner med vegger i kontorer fra akse 0 og ut selv om finerte vegger og fast innredning ikke er avklart. Venter med kjerne + kjøkken/lounge til detaljer er besluttet.PM 06: Fullt oppdaterte arbeidstegninger og romskjemaer legges ut i løpet av morgendagen. ØKONOMI Endringer: Endringer initiert av Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) for avklaring avSide 3 av 4IARKInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoInfoIARKInfoSnarlig19.10.21PEF 18.10.21