Title: Referat ITB 09 tester   - 04.11.2019.pdf
Tider for integrasjonstester Til neste møte18. november kommer entreprenøerene med eksakte datoer for integrasjonstester.Foreløpige tider: Driftsstart / integrasjonstester med SD-anlegg. • 30 Røranlegg (varme) - uke 3 - 2020 • 31 Sanitær (pumpekummer) - uke 48/49 – 2019 • 33 Brannslokking (sprinkler) - uke 3- 2020Forutsetning for integrasjonstest mot SD er at egenkontroller (SAT) er gjennomført og systemoversikten for tester fylt ut med linker til signerte skjemaer for egenkontrollBREEAM MAN-1. Sesongmessig driftsstart /integrasjonstest med full belastning gjennomføres primo 20213FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.