Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
ma 29.06.20 fr 13.11.20245SS+10 dager5 mndrma 29.06.20 fr 13.11.20245SS+10 dager240 dager ma 30.12.19 fr 27.11.2010 dagerma 30.12.19 fr 10.01.20207AS‐10 ukr9 ukrma 13.01.20 fr 13.03.202492 ukrma 16.03.20 fr 27.03.202504 ukrma 23.03.20 fr 17.04.20251AS‐1 ukStålarbeider15 dagerma 20.04.20 fr 08.05.20252Øst‐Riv13 ukrma 13.04.20 fr 10.07.20253AS‐4 ukr120 dager ma 15.06.20 fr 27.11.206 mndrma 15.06.20 fr 27.11.20254AS‐4 ukr;285A5 mndrma 29.06.20 fr 13.11.20256SS+10 dager5 mndrma 29.06.20 fr 13.11.20256SS+10 dager713 dagerto 08.02.18 fr 27.11.2010 dagerma 30.12.19 fr 10.01.20207AS‐10 ukr9 ukrma 13.01.20 fr 13.03.202602 ukrma 16.03.20 fr 27.03.202614 ukrma 23.03.20 fr 17.04.20262AS‐1 uk15 dagerma 20.04.20 fr 08.05.20263Øst‐Riv13 ukrma 13.04.20 fr 10.07.20264AS‐4 ukr120 dager ma 15.06.20 fr 27.11.206 mndr