Title: Hovedfremdrift.pdf
5 dager552Rive plan 10 fra akse 12-16 inkl. provtekking fortløpende, ink. Demontering stillas10 dager553Påbygg plan 10182 dager554Akse 0-8120 dager555556557558559563søyler og dragere DO 10, Akse 0-8 skjøte opp Heissjakter, plan 10 Hulldekker DO 10, Akse 0-8 Provtekke DO10, inkl. provsluk (forsøke treffe nye sluk) InnredningAkse 8-163 ukr 3 ukr 4 ukr 4 ukr 70 dager 182 dager564565566567568569570571572573578Forsterke HSQ bjelke i DO9, akse C-D søyler og dragere DO 10, Akse 8-16 skjøte opp Heissjakter, plan 10 Hulldekker DO 10, Akse 8-16 Provtekke DO 10, inkl. provsluk Gesims/parapet Isolering og taktekking takterrasse plan 11 Demontere stillas for plan 10, akse 8-16 Montere fasade plan 10, akse 8-16 InnredningPåbygg plan 114 ukr 3 ukr 3 ukr 2 ukr 2 ukr 3 ukr 10 ukr 3 dager 4 ukr 119 dager 135 dager579580581582583584585