Title: Referat ITB 02 tester   - 26.06.2019 .pdf
Filsti: K:\IHB\12154 - Dr. Maudsgate 1-2 Rehab\16-ITB\Fullskalatest\Referat - Systemoversikt\Referat ITB 02 tester - 26.06.2019 .docxT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerFrist Ansvar1GENERELT I fm. ferdigstillelse av områder for leietakere er det utarbeidet egen systemoversikt inkludert fremdriftsplan for testene Egenkontroll, Integrasjonstest og Fullskalatest (Brann og sikkerhet). I systemoversikten er tidspunkt for overtakelse av de enkelte områdene vist. Tidspunktene er iht. hovedfremdriftsplan.Info.Til slutt skal det gjennomføres Fullskalatest (Brann og Sikkerhet) for hele bygget dvs. DM 1 og 3. Planlegging og tidspunkt for testen avtales senere.Info.26.06.20191EGENKONTROLL (SAT) Entreprenørene gjennomfører egenkontroll (SAT - Site Acceptance Test) på egne anlegg /systemer.Entrepr. .Egenkontroll gjennomføres på automasjonsnivåEntrepr.