Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Plan 5 - Tilpasning og ombyggingPlan 5 - Akse 9-16Etablere nye ventilasjonsrom inkl. aggregatPlan 4 - Tilpasning og ombyggingPlan 4 - Bain - Akse 0 - 5+Bain flytter ut (Antar før 17. mai 2019) Asbestsanering og riving gammel fasadeTilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Dør til balkong ryggsekk Asbestsanering og riving gammel fasadePlan 4 - Procorp - Akse 5+ - 9Asbestsanering og riving gammel fasade Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Asbestsanering og riving gammel fasadePlan 4 - Vica Inv. - Akse 9 - 16Asbestsanering og riving gammel fasade Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Asbestsanering og riving gammel fasadePlan 3 - Tilpasning og ombygging Plan 3 - IARK - Akse 0 - 5+ Plan 3 - Uniconsult - Akse 5+ - 8+ Plan 3 - EQT - 8+ - 16Plan 2 - Tilpasning og ombygging Plan 2 - Sølvfunn - Akse 0-2Utføres etter endt hovedprosjektPlan 2 - Tianlai - Akse 2-4Rive gammel fasade (nord) Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Bytte fasadeglass - sørPlan 2 - Tele - Akse 4-5