Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Låse arkitektunderlag inkl. himling 2020-01-25 00:00:00 2020-01-25 00:00:00 Låse luftmengder (detaljert) 2020-01-26 00:00:00 2020-02-02 00:00:00 7 Prosjektere RIE+RIV 2020-02-03 00:00:00 2020-04-04 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Klargjøre teknisk rom Bygningsmessige forberedelser tekn. rom Heise inn aggregat 2020-06-27 00:00:00 2020-06-28 00:00:00 1 Etter Pareto flyttet, som også er etter lukking fasade. Hvordan inntrasportere? Aggregatmontasje 360.018 og 027 2020-07-01 00:00:00 2020-07-15 00:00:00 14 Rørleggerarbeider tekn. Rom 2020-07-16 00:00:00 2020-07-23 00:00:00 7 El-arbeider tekn. Rom 2020-07-24 00:00:00 2020-07-30 00:00:00 6 Tverrfaglig kontroll tegninger 2020-04-05 00:00:00 2020-04-26 00:00:00 21 Inkl. entreprenører Levere tegninger 2020-04-27 00:00:00 2020-04-27 00:00:00 0 Bestille materiell (bafler) 2020-04-28 00:00:00 2020-06-04 00:00:00 37 5 ukers levering Montasje i leietakerareal 2020-04-29 00:00:00 2020-07-30 00:00:00 61 (+31d for juli) Montasje himlingsgrid 2020-06-07 00:00:00