Title: SHA 19.xlsx
tilgjengelig. Punktet lukkes A Lukket M7: Arbeidere som får strømgjennomgang eller støt skal alltid på legevakt i i i i i i i i i Tas inn i risikoanalyse Info M8: Maling og flytting av garderobeskap i Lompen må utføres\nM9: Males i løpet av uken. A 2019-03-21 00:00:00 Lukket M9: Alle oversender informasjon om ansatte som har kursing i førstehjelp. \nM10: Mottatt fra alle bortsett R&H. A Lukket M9: Øst-Riv sjekker status på 3D-modell i Dalux. \nM11: Arkitekt er det eneste som gjenstår. Stian sjekker status\nM12: Mangler tegninger fra ARK\nM13: Det gjennomføres en "opprydding" av Dalux i denne uken, for å få plantegningene riktige. \nM14: Dalux kommer denne uken. Utfordring med bytte av aksesystem\nM15: Fungerer ikke. Stian følger opp rådgiverne\nM16: Lukket. Fungerer nå A Lukket M9: Økt fokus på å unngå støvspredning. Settes inn som punkt i vernerundeprotokoll\nM10: Tas på vernerunder. Punktet lukkes A Lukket M9: