Title: Kontrollplan BL.pdf
Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilderDalux: 04.0027Dalux: AV‐658Dalux: AV‐675‐ Bilder på Interaxo Mappe: "Dokumentasjon og bilder av KS‐punkter".ÅrTid (uke) 51515152‐2021 01‐01‐Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Ferdigstillelse terrasse plan 8Ryggsekk terrasseUnder ryggsekk membran mellom fasade og broBranntetting EL‐sjakter/teknisk romRør fra teknisk rom (finish)Rivearbeid rundt teknisk plan 5 og 7Plan 8Akse AlleAlle unntatt plan 80‐10‐1Plan 9,10,11 Alle11115 og 7AlleHva skal kontrolleres At alt er fullført av arbeider på terrasse plan 8At Protan tekker en leppe mot profilene til glassrekkverkene til Pettersen og Helgesen Om membran er godt limt til betong uten skader