Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
Kritisk/ over frist BH: Pecunia ARK: Pilot RIE: Electronova Avventer BH beslutning BH PL: PROBEA LARK: RIV: Erichsen & Horgen Besluttet/godkjent av BH ENT: Øst-Riv IARK: Iark RIEm Erichsen & Horgen Beslutningsdato / underlag ikke avklart Sak nr Foreslått løsning Forslag/ alternativer Frist fremleggelse beslutnings-grunnlag [dato] Grunnlag sendt BH [dato] Beslutnings-frist [dato] LT beslutning BH beslutning Besluttet/ godkjent Status/ kommentar/ priskonsekvens/besluttet 001 Brannsikring av fasade Sprinkling kontra brannglass x 2018-06-10 00:00:00 BH ønsker minst mulig forstyrrelse av leietakrere og vurderer av den grunn at det er mest hensikstmssg å sikre fasaden med brannglass 002 Horisontale kjøle og varmestrekk på fasaden plasseres mellom gamle søyler og ny fasade x 2018-10-20 00:00:00 003 Utførende på Innredningsarbeider Hande/Peritus 2018-04-01 00:00:00 x 2019-05-22 00:00:00 22.05. Hande er valgt. Kontrakt oversendt 004 Heisleverandører Uni eller Kone x 2018-01-01 00:00:00 Avtale laget med Uniheis 005 Det