Title: Colliers Prosjektmøte 6.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Rutiner møtereferat: Pec Pecunia vil skrive referat fra prosjekteringsmøtene, samt organisere hvem som skal skrive referat fra særmøter. Referat distribueres pr. mail til deltagerne, som har en plikt til å kommentere mottatt referat så raskt som mulig, og senest innen neste møte. Hvis det ikke kommer kommentarer, vil referatet bli bindende for partene. Alle 1.2 Planløsning: Colliers asap Låst 28.06.2021. Endringer kan nå få en kostnadskonsekvens. Endring av løsning for garderobe/WC medfører en endringskostnad på kr 13.000 eks mva. De prosjekterende ønsker dette avklart asap. 1.3 Innredning/materialer: Colliers asap Dører – Iark presenterer alternativer og Pecunia innhenter kostnadskonsekvens. Besluttet: Sort malt dør med sort karm. Gulv – betong utgår. Alternativer til flistyper presenteres med kostnadskonsekvens. Pecunia asap Lys flis type Saimme Frammenta Bianco Nat. ble presentert i møtet og Colliers likte denne. 60x120 flis merkostnad inkl. legging: kr 90.000 60x60