Title: Oppstartsmøte - Simployer .pdf
Vinduene skal i utgangspunktet ha 7 uker leveringstid. Det må tas forbehold om at dette kan ta lenger tid.SL har begynt å demontere en branntrommer. Han ønsker å avklare fallet på bunnledninger. Han mener det er veldig lite fall for å komme bort til kjøkkenet. Det er 3 cm for lite fall for å oppnå minimum fall. Han mener det vil være mulig å hente inn noe av dette, ved å flytte plassering av vaskekummen i innredningen. Lystad vil legge seg på ett minimum av fall for å komme fram.Det er ett forhold, hvor to prosjekter i bygget kommer i kontakt med hverandre, det er ett fordelingsspørsmål mellom Lystad og Caverion, som de må avklare seg imellom.Elektro er ikke ferdig tegnet. Effektbehov er uavklart, for ventilasjon etc. Bygget har mer enn nokk strøm tilgjengelig, men det gjenstår å finne en framtidsrettet og effektiv løsning for å fordele den.Byggherre har ett ønske å ta opp en ny 400v, for å framtidssikre anlegget.