Title: Referat ITB 16 Gjennomføring   - 11.12.2019.pdf
• Fullskalatest brann og sikkerhetIntegrasjonstest - tekniske anlegg.RITB bistår entreprenøren med IntegrasjonstestRITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene12.08.2019 I neste møte skal datoer for egenkontroll og integrasjonstest bestemmes. Datoene skal være iht. siste reviderte hovedfremdriftsplan. Skjemaet DM 1-3 ITB – Tester leietakere (26.06.2019) ligger på Interaxo. Vent. oppgir status på egenkontroll og test av ventilasjonssystemene 360.002,003,014 og 015 i forhold til brann.11.12.2019 Se referat ITB 09 Tester Driftsstart/ integrasjonstest 31Sanitær (pumpekummer) Gjennomføres 16. januar 2020T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 6Frist AnsvarEntr. / RIITBRIITBAlleInfo.erichsen-horgen.noREFERATT: +47 22 02 63 00E: oslo@erichsen-horgen.noPb. 4464 Nydalen0403 OSLOOrganisasjonsnr.929 308 697OsloTrondheim