Title: Referat ITB 06 Gjennomføring   - 20.05 2019 .pdf
11.03.2019 Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.2019 Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SD Pumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001 28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O 06.05.2019 Det er 4 pumpekummer. Systemoversikten rettes320 Varmeanlegg 11.03.2019 RIE avklarer med BH om det skal installeres last- kontroller eller tilsvarende som legger ut effekt på el.kjelT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 6 av 9Frist Ansvarerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse