Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 4, 2020SepOctNovManuell fremdriftDecQtr 1, 2021Qtr 2, 2021Qtr 3, 2021Qtr 4, 2021Qtr 1, 2022JanFeb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarEl ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I veggerLukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner FlisleggingOppheng T‐profil himling kontorarealerEl ‐ Utstyr på/i veggLegging av trinnlyd og gipsEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av baflerOppheng T‐profil himling toalettkjerner