Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3.docx
for en slik endring gjennom å gi tilgang til sjakt. PM03: Fører opp 110 til utslagsvask, der man senere kan koble på WC. Må ha sluk i bøttekott. Jonas reviderer tegning. E&H 23.09.21 PM02.04.02 Vinskap: IARK tegner ut antall hyller og utseende / løsning og avklarer med Colliers om man skal ha kjøling eller romtemp i skapet. PM03: Avklart at vinskap skal ha kjøling, men må ikke ha nøyaktig temp. for lagring av vin. IARK ser nærmere på løsning med ferdige vinskap (eks. Teatro) med tilpasning/integrering. IARK 23.09.21 PM02.04.03 PM03: Avklart at det skal være 1 pure water punkt i lokalet - på kjøkkenbenk langs vegg. IARK finner nøyaktig plassering og tegner inn. IARK 23.09.21 PM03.04.01 Peis: Pecunia sjekker opp leverandør. Avklares med Joakim PEC (PEF) 23.09.21 PM03.04.02 Kjøkkenavløp 75mm – langt strekk frem til stamme. Vil ha konsekvenser for himlingshøyde i 4. etg. Må vurderes når tegning kommer. PEC / E&H 05 ELEKTRO