Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Rive Plan 9 ,10 og fasade plan 890 dagerfr 28.09.18to 31.01.1972Rive plan 1010 ukrfr 28.09.18to 06.12.1873Provtekke dekket plan 9 inkl prov sluk10 dagerfr 07.12.18to 20.12.1874Rive fasader plan 915 dagerfr 21.12.18to 10.01.1975Rive fasader plan 815 dagerfr 11.01.19to 31.01.1976Montere Stillas for arbeider plan 8-1015 dagerfr 01.02.19to 21.02.1977Montere Stillas for arbeider plan 8-103 ukrfr 01.02.19to 21.02.1978Påbygg plan 10 og 11210 dageron 13.02.19 ti 03.12.1979Forsterke stålsøyler i fasade Plan 8 og 94 ukron 13.02.19 ti 12.03.1980søyler og dragere for plan 10 inkl stag for fasade plan 8 og 98 ukron 13.03.19 ti 07.05.1981skjøte opp sjakter8 ukron 13.03.19 ti 07.05.1982Hulldekker dekket over plan 101 ukon 08.05.19 ti 14.05.1983Provtekke dekket plan 10 inkl prov sluk1 ukfr 10.05.19to 16.05.1984søyler og dragere for plan 115 ukrfr 17.05.19to 20.06.1985Hulldekker ? over plan 11