Title: Leietakeroversikt.xlsx
Leietaker Aktivitet Aktør Frist Kommentar Status Kontaktperson Kontaktinfo EQT Glassfinner Hande Uke 25 Leveranse glassfinner tilbakemeldt 11.06. 22.06 rapportert ferdig til pecunia. Hande monterer så fort dette er i hus. \nTilkomst 2 timer på morgenen før arbeidstid uke 25.\n EQT Parkett EQT - behandling av parkett i samråd med Pecunia. Øst-Riv uke 23 Riktig FDV. Parkett legges. Parkett behandles. Hande i dialog med Pecunia. IARK Komplettering innkassing akse 3A Øst-Riv Uke 23 Utført Pareto plan 7 Komplettering innkassing og himling 12, 13, 3 og 4 D Øst-Riv 2020-06-08 00:00:00 Sparkling og maling innkassing plan 7 akse 12 og 13. Himling remonteres akse 12, 13, 3 og 4\n200610: Mangler himling akse 7, 8, 12 og 14. Kompletteres i dag. Utført Pareto plan 6 Himlingsmontør kjøkken Øst-Riv 2020-06-05 00:00:00 Droppes. Kjøkken flyttes. Hi-Fi Komplettere himling Hande 2020-06-04 00:00:00 Hi-Fi Fasadearbeid PT/Hande 2020-06-15 00:00:00 Forsinket leveranse glass toppfelt. PT fått leveringsdato 26.06, forsøker tidligere