Title: Kontrollplan BL.pdf
Status pr 06.07.20: Vanskelig å sjekke grunnet mye lagring på areal. Utføres løpende. Status pr 24.07: Ferdig Status pr 24.07: Mangler rundt rampe. Ingen avvik sett Status pr 14.08: Rampe bygges om. Hande holder dialog med Gulventreprenør. Status pr 04.09: Må gjøre KS på sparkel og gulvkanaler før og etter det er sparklet under rampe. Status pr 11.09: Ikke sparklet under rampe og akse 12‐16. Mangler kun under rampe. Status pr 23.10: Tilbakemeldt at det kan støpes under rampe i slutten av uke 44. Status pr 30.10: Gulventreprenøren har avtalt med Hande å støpe under rampe mandag 02.11. Status pr 06.11: Det har denne uken (uke 45) blitt støpt under rampe. Nå skal alt være støpt i plan 8. Ingen avvik avdekket. Status 06.07.20: Støp ferdig. Sjekket og ser bra ut. Status pr 06.07.20: Sjekket fram til akse 8. Ser greit ut. Ikke gått overtagelse med PT. Status pr 14.08.20: Ferdig med aluprofiler og glass er satt langs hele fasaden (med unntak av 2‐3 stk). Status pr 11.09.20: Funnet en skade på en profil. Status pr