Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Rør ‐ kobling av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldMontering av himlingsplater Byggrengjøring og rengjøring over himling 03.06Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Gulvgips før teppe Kjøkken ‐ montering Sparkling og maling siste strøk El ‐ Programmering av lysGulvlegging belegg/tepperMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger AV montasjeIgangkjøring og testperiodeSluttrengjøring 30.06Tekniske frakoblinger (ink. OV5) Rive interntrapp og provveggÅpne yttervegger og rive innvendige vegger (ink. OV5)Rive eksisterende teknikkAsbestsanering gamle klimaveggerUtvide åpning i akse 16Forskale og støpe igjen trappehull Strippe gulver (ink. OV5) Rive klimaskilleSlissing for gulvbokser (ink. OV5)Montasje gulvbokser for støping (ink. OV5)Flikksparkling av gulver (OV5) Sparkling av gulver (DrM)Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal