Title: SHA 03.pdf
M2: Førstehjelpsttasjon henges opp i plan 9, plan 2 og ved rondell på byggeplass. I tillegg er det mobile traller med brannslukningsapparat. M3: Førstehjelpsstasjoner er ankommet byggeplass. Øst- Riv henger disse opp M2: BH sjekker behovet for rømningsplaner for byggeperioden M3: OAR melder om dårlig arbeidslys i trapp akse 16. Tallberg ordner dette …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJAM2: Nedheising av tørrkjølere (Hammerstad maskin) M3: SJA gjennomføres i midten av uken. Planlegging foregår gjennom uka M3: Rivning av tak begynner til uka. Viktig at andre fag holder avstand fra disse områdene. ..Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort)