Title: Kontrollplan BL.pdf
36 og rensker v‐fug bro jfr. beafring 01.09.21. Status 09.09.2021: Venter tilbakemelding ØR Status 19.11.2021: MT kaller inn til befaring for avklaring før Hande setter beslag. ØR bes støpe mot rekkverk fortau drm. Status 25.11.21: MT har engasjert Hande til å ta et tak. ØR er muntlig bedt om å støpe i hull mot rekkverk. Grensesnitt avklares med Hande. Status 02.12.21: Hande legger kaldasfalt i sprekk mot rekkverk og i grop som ØR har støpt. Kaldasfalt legges når AS er på plass. Status 09.12.21: Hande støper opp ytterligere etter ØR og legger deretter kaldasfalt, jfr. Daluxoppgav. Status 16.12.21: ikke utført. Status 07.01.22: Asfaltert og beslag er på plass. Stilt spørsmål om beslag i overgang rekkverk‐asfalt mot fortauet. Venter på svar fra MT. Beslag eller kaldasfalt lignende Hande la på broen. Status 27.01.22: Mt har bestilt beslag og hulkil i kaldasfalt ‐ Hande har tatt dette videre med Franke. Følg opp Ivar Skrøvseth. Status 10.02.22‐ Arbeid utført. punkt lukkes.