Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
360.008 Etasjeaggregat plan 8, Ryggsekk (Betjener akse 0‐6)Heise inn aggregat Montasje etter råbygg Elektroarbeider aggregat Lys/nødlys BrannvarslingAggregater på tak plan 11 og 12360.011 Aggregater på taket akse 4‐5 (Betjener 11. etg. 1‐8) plan 12.Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (R&Hsbygg på tak) Heise inn aggregat Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering360.020 Etasjeaggregat plan 11, Akse 11, (Betjener plan 10, Akse 6‐13)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier360.010 Aggregat på taket akse 4‐5 (Betjener plan 10, Akse 1‐6)Heise inn aggregat Aggregatmontasje Rørleggerarbeider tekn. Rom El‐arbeider tekn. Rom Oppstart/innregulering InnflyttingAggregater i teknisk rom U1 og U2