Title: Hovedfremdrift.pdf
Steinkledning akse 5-9mai 20mai 20 04jun 20 01jul 20 29aug 20 03sep 20 31okt 20 05nov 20 02des 20 30jan 21 04feb 21 01mar 21 01apr 21 05mai 21 03jun 21 31jul 21 05aug 21 02sep 21 30 06okt 21 04nov 21 01des 21 29 06jan 22 03feb 22 31mar 22 28apr 22 0427111825081522061320271017240714212812192609162307142128111825081522081522291219261017240714212812192609162313202711182508152213202710172407142107142128Leietaker fra plan 8 til plan 11 (Januar 2020)Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 13-16 (Pecunia)Leietaker flytter fra plan 6 til plan 9RørleggerarbeiderElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innreguleringOverleveringAktivitetSammendragInaktiv milepælBare varighetBare startEkstern milepælManuell fremdriftProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: sø 10.03.19Deling