Title: Kontrollplan BL.pdf
disse. Zahra sender varsel til SSG. Status 25.09: Møte med SSG avholdt. Nytt møte avholdes om to uker hvor de fremmer ulike løsninger, samt Tallberg legger fram timebruk fra forrige utbedring. Status 09.10: SSG har kommet med forslag på løsning. Pecunia vurderer hvilket alternativ som er ønksleig. SSG svarer opp økonomis spørsmål. Status 16.10: Pecunia ønsker at lyspullert skal festes med brakett. Leverandør av lyspullert har sagt at dette ikke skal gå utover garantien, og derfor velges denne løsningen. Status 06.11: Braketter til lyspullerter er bestilt. SSG tilbakemelder at de kommer om omtrent 2 uker (uke 47‐48). Zahra er i prosess for å varsle OAR angående feilplassering av vannrør til rektangulære blomsterkasser. Status 27.11: Zahra har sendt mail angående tidsbruk på detta fra samtlige involverte entreprenører. Sliter med å få tilbakemelding. Har purret flere ganger. Status 15.01.21: Det har ikke blitt avklart. Tar dette på sluttoppgjør. Punkt lukkes i KS‐systemet her. Status 14.08: Poengtert avvik via