Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
IDAkti Aktivitetsnavn1Prosjektering115Budsjetter og søknadsperode IG116Søk IG 1 arbeid Coco117Utsendelse arbeidsbeskrivelse teknikk kjeller118Søk IG 2 arbeid kjeller og utvidelse sjakter119Utsendelse arbeidsunderlag ryggsekk120Søk IG 3 arbeid Ryggsekk121Utsendelse arbeidsunderlag Påbygg og Heissjakter122Søk IG 4 Påbygg123Utsendelse arbeidsunderlag innvendig arbeider plan 8‐11124Søk IG 5 innredningsarbeider plan 1‐7125Byggetid126Restauranten127Rive trapp i akse 16 (plan U1‐9)128Hulltaking for restauranten i plan U1, 1 og 2129Forsterkning og hulltaking U1, akse 14130Ryggsekk131Rive trapp akse 1132Stålbæring til ryggsekk inkl. ristgulv, terrasseelement og innheising av aggregater133Stillas på utsiden av terrasse bygges likt med stålbæring134Sandwich elementvegger135Provtekke takterrasse, plan 9136Aggregater137Aggregater i garasjen plan 1 (Baraia‐EVO)inkl føringsveier138Aggregater i ryggsekk inkl føringsveier