Title: Påbygg 2017.06.26.pdf
IDAktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighet123456789101112131415161718192021222324252627282930313210 mndr Prosjektering 2 mndr Rammesøknad - innsending 2 dager Utsendelse konkuransegrunnlag 12 ukr Anbudsregning 20 dager Kontrahering 3 ukr Søk IG 5,5 mndr Ventilasjon 1-8 -aggregater kjeller Bytte trafo - nye tavler teknisk rom 5,5 mndr Rigging Riving fasade gavel Ryggsekk inkl fasade Teknikk i ryggesekk Brannmanns heis Rive 10 etg akse DrM 1 Påbygg DrM 1 inkl trapper og heis Stigeledninger til 10-11 etg 400v Rive fasade DrM 1 Ny fasade DrM 1 Bygge om 8 etg DrM 1 Bygge om 9 etg DrM 1 full rehab Tilpasse 3-7 etg mot fasade DrM 1 Ventilasjon 8 og 9 etg Mellomlagre leietakere i 8-9 etg Rive 10 etg DrM 3 Påbygg DrM 3 inkl trapper Rive fasade DrM 3 Ny fasade DrM 3 Bygge om 8 etg DrM 3 Bygge om 9 etg DrM 3 full rehab Dører til branmannsheis 3-7 etg Tilpasse 3-7 etg mot fasade DrM 3 Nedrigg innflytting 8-11 etg