Title: Kontrollplan BL.pdf
kommer frem mot overlevering da det skal pågå arbeider i lokalet. Skjerpet adgangskontroll så snart Access/Caverion har meldt OK. Plan 5 ‐ OK, bedre enn uke 25. Plastsluse inn til fiberrom OV5 er på plass. Status 13.08.21: Plan 7:Vask til overlevering utført 12.08.21, noen punkter må støvsuges. Ellers klart til overlevering. Plan 5: RTB er ok, er blitt forbedret siden juli. Status 20.08.21: Plan 7 overlevert. Plan 5: RTB er god. Følges opp på dager med store leveranser. Status 27.08.21: Purret på opprydning plan 5 mtp. siste malingstrøk og igangkjøring ventilasjon 24.08. Fag har ryddet seg fra OV5 mot DrM 3 denne uken. Oppfølges. Status 03.09.21: Rydding Tallberg især purret 02.09. Status 09.09.21: Især møbelsnekker har mye utstyr på plassen da deres forsinkede leveranse omsider har kommet og det jobbes på flere angrepspunkt. Hande er bedt påse at det påvises forsiktighet på overflater. St t