Title: Kontrollplan BL.pdf
Avventer andre entreprenører: •DM 3 Plan 2 akse 1: 1 stk. UP032 kan ikke se(cid:425)es opp grunnet manglende (cid:415)lkomst. – Avventer mulig (cid:415)lkomst (s(cid:415)llas må bort) •DM 1 Plan 1 akse 16: 1 stk. UP032 kan ikke se(cid:425)es opp grunnet manglende fasadestein. – Avventer NSMUtgår/avvik •DM 3 Plan 4 akse 6: Ny plassering grunnet manglende dårlig (cid:415)lkomst. Monteres lik DM 1. •DM 1 Plan 2 akse 15: Lampe utgår grunnet manglende plass / kollisjon med Teatro opplegg •DM 1 Plan 11 akse 10‐11: 1 stk. UP023 utgår grunnet kollisjon med markeringslys over dørProgrammering: •Instell gjenstår med programmering av 50% av fasadebelysning men avventer Tallberg Elektro melder OK