Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
IDAktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighetStartSluttKv 4, 2017 okt novdesKv 1, 2018 janfeb mar1Prosjektering592 dager? on 01.11.17 fr 07.02.202Underlag traforom30 dageron 01.11.17 ti 12.12.173Tverrfaglig kontroll0 dagerti 28.11.17ti 28.11.1728.114Underlag teknisk rom og ifrastruktur ( notat skisser forprosjektunderlag) 3,2 mndrma 04.12.17 to 01.03.185Underlag teknisk rom i garasje (Aggregat Bavaria-EVO)30 dagerto 24.05.18 to 05.07.186Tverrfaglig kontroll0 dageron 27.06.18 on 27.06.187Underlag ventilasjon tekninsk rom U1 og U26 mndrti 02.04.19ti 17.09.198Underlag Kjøling-varme tekninsk rom U1 og U26 mndrti 02.04.19ti 17.09.199Tverrfaglig kontroll0 dagerti 25.06.19ti 25.06.1910Tverrfaglig kontroll0 dagerti 20.08.19ti 20.08.1911Underlag ferdig riving plan 8-10+rigg87 dagerma 08.01.18 ti 08.05.1812Tverrfaglig kontroll0 dagerti 13.03.18ti 13.03.1813Tverrfaglig kontroll0 dagerti 17.04.18