Title: Referat ITB 17 Gjennomføring   - 16.01.2020.pdf
1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 6Frist AnsvarVentuke 4RIVuke 4uke 4RIE/RI/ Aut. RIV/RIEuke 4RIE/RIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseSe vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019.