Title: 210219 Fasade gateplan.pptx
L'Escalier / Akse 14 – 11 (fr08.02 – ma16.03)Fasadebytte utføres uten provvegger.HiFi / Akse 10 – 8 (fr05.03 – to11.03)Uke 1Provvegg for kanalarbeider settes opp 05.03Ny kanal for trykkavlastningssjaktHiFi / Akse 10 – 8 (fr12.03 – to18.03)Uke 2Provvegg for kanalarbeider videreføresProvvegg settes opp 11.03HiFi / Akse 10 – 8 (fr19.03 – to25.03)Uke 3Provvegg tas ned 22.03HiFi / Akse 10 – 8 (fr26.03 – to01.05)Uke 4Provvegg tas ned 24.03SOMA /AKSE 8 - 6 (on17.03 – ti23.03)Uke 1Provvegg settes opp 17.03Provvegg m/dør settes opp 19.03SOMA /AKSE 8 – 6 (on24.03 – ti30.03)Uke 2SOMA /AKSE 8 – 6 (on31.03 – ti06.04)Uke 3 PåskeSOMA /AKSE 8 – 6 (on07.04 – ti13.04)Uke 4Provvegg tas ned 13.04Provvegg tas ned 07.04HiFi - akse 6 – 10 (ti06.04 – ma12.04)Uke 1910876Provvegg settes opp 06.04Provvegg settes opp 08.04Provvegg settes opp 12.04HiFi - akse 6 – 10 (ti13.04 – ma19.04)Uke 2910876Provvegg tas ned 19.04HiFi - akse 6 – 10 (ti20.04 – ma26.04)Uke 3