Title: Hovedfremdrift.pdf
Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10 Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10 Sage ned brystning Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas til DO9 Rive prefab bjelke Skjøte ut dekker, DO9, Stål Legg inn HD i DO9 og fugestøpe Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Forsterke søyler plan 8 Rive karnapper i plan 9 med fasader Skjøte ut dekker, DO8, HD og karnapp Forsterke søyler og HSQ plan 9 (Kun underliggende plater på HSQ Støpe utskjøtte dekkerDekker-søyler, SØR, plan 8-11, akse 8-0Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10 Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10 Sage ned brystning Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas til DO9 Rive prefab bjelke Skjøte ut dekker, DO9, Stål Legg inn HD i DO9 og fugestøpe Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Forsterke søyler plan 8 Rive karnapper i plan 9 med fasader Skjøte ut dekker, DO8, HD og karnapp Forsterke søyler og HSQ plan 9 Støpe utskjøtte dekkerDekker-søyler, NORD, plan 8-11, akse 8-0