Title: SHA 03.xlsx
SHA/HMS-punkter Ansvar (A) /info (i): Beskrivelse: Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Hammerstad Innvendige Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse Frist Lukket/OK M1: Alle er ansvarlig for at nye ansatte i eget firma og underentreprenører gjennomfører SHA-intro og fyller ut PSI\nM2: Stian, Morten og Frode setter seg ned og ser på avtale- og lønnsvilkår. A A i i i i A x i 2019-02-01 00:00:00 Lukket M1: Lagring skal ikke skje i gang, garasje og generelt fellesareal som brukes av leietakere. Mellomlagring på plassen skal minimeres\nM2: Dette har blitt en del bedre. Viktig å fortsette fokus på dette\nM3: Entreprenørene har fokus på dette i i i i i i i x i OK M1: Samordningslister skal signeres (henges opp ved infobrick i plan 9) innen 23.01.2019.\nM2: Det mangler fortsatt mange! Ny frist 31. Januar\nM3: Alle entreprenørene skal sørge for at nye underentreprenører signerer samordningsskjema. i i i i i i i x i 2019-01-23 00:00:00 M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til