Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
E: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 12Frist AnsvarRIE/RIVInfo.RITBRIV/RIERør / Vent / EL.01.09. 2019.RIE/RIVRITBuke14erichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse2GRENSESNITTMATRISE Grensesnittmatrisen 16.11 2018 ble gjennomgått: Endringer i forhold til Bygningsdeltabellen er vist under. Grensesnittmatrisen endres ikke.432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter 08.04.2019 Ikke avklart. RIE følger opp3AVKLARINGER 30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH