Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Heise inn aggregatMontasje etter råbyggElektroarbeider aggregat Lys/nødlys BrannvarslingHeise inn aggregatMontasje etter råbyggElektroarbeider aggregat Lys/nødlys BrannvarslingKlargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (R&Hsbygg på tak)Heise inn aggregatAggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innreguleringKlargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)04.11 AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorierHeise inn aggregatAggregatmontasjeRørleggerarbeider tekn. RomEl‐arbeider tekn. RomOppstart/innregulering InnflyttingFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) 05.12AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering OverleveringFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser 03.02