Title: Hovedfremdrift.pdf
Manuell aktivitetForegående aktiviteter 299300301302303304305306299300310303312313314315316299300310303312313314315316331SA332SA332333334335336337331SA332SA3333423433443453463475833AA-4 ukr 4AA-4 ukr 5AA-4 ukr 2449451% arbeid fullførtmar 19 041118250%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%100%100%100%100%100%Bare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragapr 19 01081522mai 19 29 06132027jun 19 03101724jul 19 01081522aug 19 0529121926Klargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)15.04AggregatmontasjeRørleggerarbeiderElektroarbeider