Title: SHA 18.xlsx
Lukket M5: Pigging i sjakter - arbeidene begynner torsdag kveld/natt\nM9: SJA utført. Punktet lukkes A D Lukket M6: Øst-Riv gjennomfører SJA på kranløft til prov-plattform i plan 9. Det sperres av og skiltes ved løft. \nM9: SJA utført. Punktet lukkes i A i i i i i D i Lukket M8: Tørrkjøler - OAR har gjennomført SJA og oversendt til Øst-Riv.\nM9: SJA er gjennomført. Punktet lukkes i i i i A i Lukket M8: Rivning av fasade ved Lomp kommer\nM14: SJA utført, punktet lukkes A Lukket M9: Rivning av lecavegg plan 10. \nM10: Utført. Punktet lukkes A Lukket M11: Tekniske sjakter bak heis kommer\nM14: SJA utført, punktet lukkes A Lukket M12: SJA gjennomføres for arbeidet som skal gjennomføres inne hos leietakere. \nM14: SJA utført, punktet lukkes A Lukket M14: Alimak og stillas Dronning Mauds gate kommer\nM15: Almak er montert. Punktet lukkes A Lukket M15: Inn- og utheising av aggregater. SJA er laget A Lukket M16: Hande og Profilteam lager SJA for løfteoperasjoner i samarbeid med Øst-Riv. Alle SJA skal lastes opp i