Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 09.10.20: Befaring med PT og Access er gått og følges opp i egen mailkorrespondanse. PT må finne løsning på dør med for mye fleksibilitet. PT har gått over og byttet pakning dører plan 10 takterrasse. Status 16.10: PT er purret for å komme med løsning. Byggeledelse venter på svar. Status 23.10: Profilteam svarer ikke opp det som blir forespurt. Ballen ligger fortsatt hos dem, og de må komme med løsning for vanninntrengning ved sterk vind mot dører. Status 30.10: Det er gått ny befaring med PT og Access 29.10. Det ble fastslått under befaringen at det er monteringskjevhet i døra. PT er bedt om å justere det som lar seg gjøre, og eventuelt setter inn en tykkere klemlist. Status 06.11: Profilteam har satt inn klemlist. ØR utfører vanntest mandag 09.11. Avhengig av utfall justerer Access sluttstykke. Status 13.11: Vanntest har ikke blitt utført. Status 27.11: Vanntest utført av Profilteam, som har begynt å utbedre. Det lekker på gjengesiden og underkant. Fortsetter til uka. Når Profilteam har