Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Garderobeanlegg U1 Tungriving/prov Koble fra teknisk utsyr Lettriving vegger Bytte søyle Rive tekniske anlegg Pigge opp gulv for bunnledninger Skjære døråpninger og utsparinger for VVS og EL Rør‐ Legge bunnledninger Karbonforsterkning rundt utsparing. Ventilasjon‐ hovedføringer til lokalet EL ‐ Hovedføringer Flytting av pumpekum Oppfylling rundt bunneldninger Armering og støp bunnplate Innvendige vegger enkling Rør‐ opplegg i vegger EL‐ i vegger Flytte kum fra lager til U2. Innvendig vegger lukking El ‐ legging varmekabel Sparkling gulv Membran i dusjsoner Sparkling og første strøk maling vegger og tak Fliser vegger dusjsoner Fliser gulv Flikk sparkling og maling strøk 2 Rør ‐ Montering sanitærutsty dusjer og toaletter Montering dører Himlinger Montering garnityr Forbefaring Lås og beslag Ventilasjon ‐ spredenett i lokalet EL‐ lamper og all utenpåliggende montasjeAktivitetProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingMilepælSammendragProsjektsammendragInaktiv aktivitetStartFinish