Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 15.01.21: Noen løse terrassebord ved alle søylene. Hande skal sjekke dette, men de tror at det er fordi det er sluk under her som skal ha terrassebord som er mulig å ta av for rensing av sluk. Status 29.01.21: Hande har strammet opp de gjeldende terrassebordene. Strammer opp på nytt om det blir nødvendig. Punkt lukkes i dette forumet. Profilteam skal sette beslag i akse 15 og 1, samt der hvor det går fasadestigere. Dette må sjekkes etter montasje. Status 12.02.21: Dette er nedprioritert for øyeblikket grunnet Profilteam sitt manglende mannskap (innreiseforbud). Status 28.05.21: Mårten er tilbake på prosjektet, så nå er det mulighet for å se på disse punktene igjen. Prioriteringslista til PT er nå som følger: 1. Vanninntrengning dører plan 10 og 11 ‐‐> Status 25.06.21: Vanninntrengningspunkter er lukket. Pyntebeslag skal monteres av PT. ARK har kommet med tegning/løsning. 2. Lydsmitte mellom Pareto/Taiga ‐‐> Pecunia har valgt å ikke gjøre noe med dette i første omgang. Det vil si at dette