Title: 02_Byggemøte 5.etg. Colliers 29092021.pdf
COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Oppdatert tiltaksplan vedlegges referat Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Arbeidstegninger skal være ferdig innen 1.10. Oppdatert fremdrift legges ut på Interaxo under „Fase 2” ØR ferdigstiller riving plan 4 18.okt, før avretting Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut Bygningsmessig: Påstartet arbeider søyler og dragere Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Støping av gulvkanaler bestilles tirsdag 5.okt Provdør dB35 settes i sluse akse 8 mot MCKinsey, dør MÅ IKKE låses pga. rømningsvei. Gardinskinner langs div. glassvegger skal felles inn i himling Elektro: Arbeider med hovedføringer og gulvkanaler er påstartet Det må ryddes for gulvkanaler Rømningsvei fra McKinsey til trapperom i oppgang 3 skiltes med rømningsskilt Ventilasjon: Starter merking når tegninger kommer 1.10 Starter arbeider