Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ventilasjon ‐ arbeider under himling Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Ventilasjon ‐ montering av bafler Rør ‐ kobling av bafler Gulvlegging parkett El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Maling av tekniske føringer meglersal 1 Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Gulvgips før teppe Gulvlegging belegg/tepper Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Akustikkhimling meglersal 1 Maling av tekniske føringer meglersal 2 Utsparinger for ventilasjonsføringer plan 8‐9 Storkjøkkenmontering Byggrengjøring over himling Akustikkhimling meglersal 2 Montering av himlingsplater møteromsdel Toalettkjerner akse 4‐5 Byggrengjøring Søknad om midletidig brukstillatelse Komplettering vegger og teknikk etter montering av ventilasjonsaggregat El ‐ Programmering av lys AV montasje Testperiode pareto Forbefaring Sparkling og maling siste strøk Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett Ferdigbefaring Flytte kjøkken Pareto