Title: SHA 15.xlsx
informasjon om ansatte som har kursing i førstehjelp. \nM10: Mottatt fra alle bortsett R&H. A Lukket M9: Øst-Riv sjekker status på 3D-modell i Dalux. \nM11: Arkitekt er det eneste som gjenstår. Stian sjekker status\nM12: Mangler tegninger fra ARK\nM13: Det gjennomføres en "opprydding" av Dalux i denne uken, for å få plantegningene riktige. \nM14: Dalux kommer denne uken. Utfordring med bytte av aksesystem\nM15: Fungerer ikke. Stian følger opp rådgiverne A M9: Økt fokus på å unngå støvspredning. Settes inn som punkt i vernerundeprotokoll\nM10: Tas på vernerunder. Punktet lukkes A Lukket M9: Alle firma må sjekke at samordningsskjemaene er oppdatert \nM12: Stian tilbakemelder om de andre entreprenørene selv skal plassere UEer i UE-kjede på infobric\nM13: UE-kjede gjennomgås i neste møte (utvidet med en halvtime)\nM14: Se vedlegg til referatet. Alle setter inn sine UEer i UE-kjeden i i i i i M9: Alle gjester til