Title: Kontrollplan BL.pdf
kompletteres, motorer skal settes på og vaskesystem skal sertfiseres. Status 07.05: Noracon skulle vektbelaste og sertifisere vaskesystem i uke 18. Det ser ikke ut til at dette ble gjort. De har blitt purret opp. 21.05.21: Noracon har lovet fremdriftsplan i løpet av dagen på videre arbeid og ferdigstillelse. Det pågår også korrespondanse vedrørende varsel og krav. 28.05.21: Noracon har oversendt fremdriftsplan for det siste strekket over akse 14‐16. Her var de og kontrollmålte 25.05.21 for konsoller. Det mangler også en konsoll på strekket fram til akse 14 før de kan vektbelaste og sertifisere fram til akse 14. De har purret leveransen sin fra Polen og har sagt at det bør komme om et par dager. Vi purrer dem. 11.06.21: Noracon har meldt tilbake at de kommer for å montere siste konsoll og stopper i akse 14, samt vektbelaste på mandag 14.06.21. Deretter avtales en dato for opplæring av Pecunias ansatte. Status 18.06.21: Noracon har montert ferdig og satt stopper i akse 14 på nordside. Det har også blitt