Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
Entreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 6 av 12Frist AnsvarRIERIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseSe vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.11.03.2019 Systemoversikten er revidert ved at det erlagt til flere kolonner under SAT Montasje Rør Vent og El.RIV og RIE kontroller om det er mangler i systemoversikten mht. alle systemer er med i oversikten