Title: 13_Byggemøte 5.etg. Colliers 15122021.pdf
Tegninger: iArk oppdaterer tegning med flytting av brannskap og ny plassering pulverapparat 3stk bafler avviker på tegning Riv/ARK, ARK tegner inn på as build. Rom 5-123 har fått endret himling, dette tegnes as build av ARK Parkett i 5-123 flyttes 25cm pga AV vegg Parkett i 5-116 tegnes målsatt av Juni 15.12 Himling i 5-415 må tegnes as build. Her utgår skjørt, og vi får lik himlingshøyde hele veien, samt at baffler i underlag fra RIV mangler i arbeidstegn. Kim/ME tar en gjennomgang 15.12 for å revidere arb tegn. Rom 5-120/5-121 avklares om vegg rives Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok. Grid er sendt ut, tett himling kommer. Støvmålinger utføres etter rengjøring over himling og sluttrengjøring. BREEAM HEA09 Elektro: iArk oversender datablad på lamper over kjøkken, Patrick melder tilbake hullmål i speil. Lamper er bestilt, speil bestilles når lamper er på plassen uke 51.