Title: Kontrollplan BL.pdf
SSG tilbakemelder at de kommer om omtrent 2 uker (uke 47‐48). Status 27.11: SSG kommer på mandag 30.11 for å gjøre diverse arbeider på byggeplassen, inkludert påbegynne montasje av braketter Status 04.12: SSG har montert alle braketter bak Ewo‐pullerter, untatt 2. Her må Tallberg fikse strømplugg til pullerter, samt montere dem opp igjen før SSG kan montere braketter på disse to. Status 18.12: SSG skal innom byggeplassen i dag for å gjøre diverse arbeider, inkludert brakettene. Det er avtalt per telefon at de sender oppdatering til Ivar Lozo om hva som har blitt gjort. Status 08.01: SSG har montert braketter på alle pullerter og lys fungerer, alle 3D‐printede deksler er satt på parasollføttene, Alle gjerder er montert opp igjen. Mangler bare å fikse arm til markise når stillaset innenfor Pareto sin inngjerding er fjernet. Status 19.01.21: Stillas er flyttet til der hvor kjøkkenet står, og vil stå der til permanent løsning foreligger. Det vil si at SSG kan komme og fikse arm til markise, samt ødelagt duk.