Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
i prosess for å etablere layout 120 Møblerings-, gulv- og malerplaner for prosjektering plan 2 - akse 3-4 Prosjekteringsunderlag 2021-12-01 00:00:00 x x 26.09: Dato for undrlag avklares når evt. ny leietaker er på plass.\n12.10.20: Forutsetter oppstart ombygging av dette arealet 20.10.21. \nProsjekterende ønsker å være med i prosess for å etablere layout 121 Brannvarsling Garasje DM1 & 3 Kun sprinkel, RIE anbefaler å legge i røykdeteksjon. 2020-12-01 00:00:00 x Det per i dag ikke røyksvarselere i dette arealet. Kun sprinkel og manuelle meldere\n17.11.20: Ønskes ikke 122 Opprydding i gammel og uvirksom kabling 2020-10-23 00:00:00 x I forbindelse med oppdeling, omorganisering og endringer på lokaler, er det mye gamle ledninger og fordelinger som ikke er i bruk, som blir liggende igjen. \n17.11.20: BH ønsker at det som er enkelt og tilgjengelig ryddes bort. 123 Nye tavler plan 2 RIE ønsker å sette i 400V tavle i telebutikken. 2020-10-23 00:00:00 x Dette for å kunne fordele nye anlegg på 400V i næringslokaler