Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Plan U2 - Teknisk rom akse 6-10 Fjerning teknikk ikke i bruk RIV lager notat for arbeider Etablere provisorsk aggregat og tilkoble Må planlegges Fjerning gammelt SD-anlegg Må planlegges Varmesentral Må planlegges Riving alt gammelt - Øst-Riv 2020-01-01 00:00:00 ? ? Klargjøre teknisk rom Bygningsmessige forberedelser tekn. rom Dør evt gipsvegg må utvides for inntransport Ny løsning teknikk bygges opp ? ? ? Må planleggesKlargjøre teknisk romPlan U2 - Gammelt heismaskinrom akse 10-11Plan U2 - Gammelt heismaskinrom akse 10-11 Fjerning teknikk ikke i bruk RIV lager notat for arbeider Etablere provisorsk aggregat og tilkoble Må planlegges Omkobling ny løsningOmkobling ny løsningSjakterEksisterende anleggEksist. aggr. Eksist. føringsvei Foryner eksist. Nytt aggr. Start Slutt Dager Kommentar Sjakt V1 36.01 Fra U1, ned i U2, opp i U1, 3x315 via Seasport Forsyner IARK plan 3 akse C-D/0-2\nPareto plan 6 akse C-D/0-5\nPareto plan 7 akse C-D/0-4 360.014\n360.006\n360.007Sjakt V2Betongsjakt