Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Rive gammel fasade (nord) Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Bytte fasadeglass - sørPlan 2 - Felles (Hovedinngang) - Akse 5-6Ombygging hovedinngangPlan 2 - HiFi - Akse 6-10Rive gammel fasade (nord) Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikkBytte fasadeglass - sørPlan 2 - Felles (Hovedinngang DM 1) - Akse 10-11Ombygging hovedinngangPlan 2 - Gladsta - Akse 11-16 Rive gammel fasade (nord) Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk Bytte fasadeglass - sørBygg om Gladsta boksen Bygge om plan 5 og 6 for nye leietakereBygge om plan 6 akse 10-16 Bygge om plan 6 akse 6-10Bygge om plan 6 akse 6-0 Pareto Bygge om plan 5 akse 5-9 Bygge om plan 5 akse 9-16 Bygge om plan 5 akse 0-5Bygge om plan 4 (Bain) ????? RiggområdeRiggfasiliteterFlytte rigg fra plan 10 plan 9 Flytte kontorrigg fra plan 9 til brakkerFlytte mannskapsrigg fra plan 9 til brakker Flytte fra brakker til plan 5Varighet14 ukr5 ukr1 dag? 1 dag? 818 dager? 521 dager5 ukr 3 dager 8 ukr 12 ukr12 ukr 327 dager 70 dager 7 ukr