Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 12.02.21: Det ble oppdaget at det manglet en bolt på vaskesystemet akse 8 plan 11. Grzegorz NSM sendte bilde på mailkorrespondanse til Andreas. Status 05.03.21: Dette er ikke utført. Noracon må komme med bomlift for å gå over flere festepunkter på nordside. Status 19.03.21: I tillegg til bolten som NSM sendte på mail, så har Noracon sagt at det er noen flere steder de må komplettere grunnet sideforskyving av sverdene og festepunkt på skinnene. Dette må Noracon komme og gjøre på et senere tidspunkt. Status 26.03.21: Noracon har tilbakemeldt at de kommer etter påske for å komplettere hjørner, sverd, bolter etc. Status 16.04.21: Noracon har blitt purret ved flere anledninger. De har hatt to uker på å møte opp etter påske for å bruke bomlift på plassen. Det har de ikke gjort. Det sendes mail til dem i dag om at denne blir sendt vekk. Status 30.04.21: Noracon har startet arbeid med å fullføre vaskesystem fram til akse 14 på nordsiden. De gjør dette torsdag 29.04 og fredag 30.04. Sverd skal