Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
17.10. Foodtech/Pareto kjøkken er låst.\n29.10: Kjøkken låst, punktet lukkes 088 Endelig plassering ny tørrkjøler Endelig plassering tørrkjøler i Enga, på tak, eller under ryggsekk(ikke plass til innkjøpt tørrkjøler). Bør avklares før jul. Absolutt siste frist er februrar 2020, for at ny løsning skal være klar til det blir kjølebehov i bygget. Eksist. tørrkjølerrør bør rives før inntransport nytt aggregat 360.018 i plan 8. 2020-01-01 00:00:00 x 2019-06-28 00:00:00 Det er ønskelig at dette avklares så snart som mulig, det tungvint slik denne fungerer nå med mye kostbar flytting.\n\nBesluttet plassert på tak 089 Garasjeanlegg Lys Vurdere presentasjon, velge lyskonsept. 2019-06-10 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Tilbudsforespørsel sendt ut. Løsning iht. konsept Zenisk 090 Adgangskontroll Oppgradere anlegg, Linell? Caverion? 2019-10-01 00:00:00 x 2020-01-31 00:00:00 08.01: Mangler å avgjøre hvilken kortleser som skal leveres\n10.01: Kortleser besluttet. 091 Kjøkkentegninger og posisjonslister plan 10 (Pactum) VVS