Title: 210826 Colliers - Prosjekteringsmøte 2.docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Siste rev av arkitekt/møbleringsplan er nå fryst Info Arbeidstegninger må være klare 01.10.21 PM02.01.01 Romhandlingsskjema: Iark lager et foreløpig skjema med kjente elementer snarlig. Skjema må være komplett senest 01.10.21 IARK Snarlig / 01.10.21 PM02.01.02 Per Erik gir Juni tilgang til Interaxo. PEC (PEF) 02 RIVEARBEIDER PM02: Pareto har nå flyttet ut. Rivearbeider starter opp 30.08.21. Begynner med riving i plan 5 før arbeider i plan 4 påbegynnes noe senere. Byggeplasskontor blir stående inntil videre. Info Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. Hande 03 ARKITEKT / BYGG Gulvbokser - PM02: Avklart i leietakermøte at det kun er møterom og resepsjon som skal ha gulvbokser. Tegninger og modell korrigeres. IARK / Pilot 09.09.21 Himling - PM02: Systemhimling med e-kant avklart. Tegninger og modell korrigeres. IARK / Pilot 09.09.21 Det er noen lave partier inn mot akse 1 hvor hovedføringskanaler er. PM02: Er nå ivaretatt, men må se hvilken høyde man får