Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montasje etter råbyggElektroarbeider aggregat Lys/nødlys BrannvarslingHeise inn aggregatMontasje etter råbyggElektroarbeider aggregat Lys/nødlys BrannvarslingEkstern milepælMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftTidsfristSammendrag i opprinnelig planOpprinnelig planFremdriftQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavn360.007 Etasjeaggregat plan 7, Ryggsekk (Betjener akse 0‐6)346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 251 252 253 254 255 256 257 258 259 267 268 269 270 271 272 273 274 275 260 261 262 263 264 265 266 210 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 318 319 320 321 322 323 324 325 326 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 47 48 50 49Heise inn aggregat Montasje etter råbygg Elektroarbeider aggregat Lys/nødlys Brannvarsling