Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier Overlevering (DATO IKKE KLAR)360.015 Aggregat ‐ U1 Akse 4 (Betjener U1 og 1. etg. Akse 1‐6)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier Overlevering (DATO IKKE KLAR)360.014 Aggregat ‐ U2 Akse 4 (Betjener 2. og 3. etg. Akse 0‐6)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier Overlevering (DATO IKKE KLAR)Etasjeaggregater plan 5, 6 og 7360.023 Etasjeaggregat plan 6, Akse 16 (Betjener akse 09‐16)