Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Prosjektere RIV (tekniske rom og sjakter) 2019-03-21 00:00:00 2019-05-21 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Tverrfaglig kontroll tegninger 2019-05-24 00:00:00 2019-06-14 00:00:00 21 Inkl. entreprenører Levere tegninger, med hold på leietakerarealer 2019-06-15 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 0Låse luftmengder totalt for aggregat 2020-04-23 00:00:00 2020-04-30 00:00:00 7 Bestille aggregater 2020-05-01 00:00:00 2020-06-26 00:00:00 56 8 ukers levering