Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
| 2xmaling-kontrake. flikk etter kanal gk-elektro mé ogsé utbedres. Merk timer medP —(Overlevering Lukket HENT. F-0439 Malerfirma Edvardsson AS _|Produksjon/lager _|Fiks ihht vedlegg. Kontrakt 03112016 [Tor Klefstag Utbedret Befaring: 95-Tikomstbefaring letg 28.11.16Overlevering Lukket HENT F-0440 Malerfirma Edvardsson AS _[Produksjon/lager _|Fiks ihnt vediegg. Kontrakt 03112016 [Tor Klefstad Utbedret Befaring: 95-Tikomstbefaring 1etg 28.11.16Overlevering. Lukket HENT F-0445 Malerfirma Edvardsson AS |Lager Flikk 103.11.2016 Tor Klefstad Utbedret Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16Overlevering Lukket HENT F-0477 Glassbygg AS Akse 10 glassfasade.|Malebehandling sekundaerstal ikke ihht 03.11.2016 Tor Klefstad [Malerbehandlet pa nytt Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16Stil[Overlevering Lukket HENT. F-0427 [GK Norge AS Produksion Biir foring her? 03112016 [Tor Kiefstad Skal brukes av Autronica. Ref Baard Iversen _|Befaring; 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16