Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5 (før møte).docx
29.09. Skjemategninger og detaljer kjøkken oppdateres snarlig etter beslutning på fast innredning. IARK Snarlig PM04.01.02 ARK, IARK, RIE tar en gjennomgang på spesialvegger etter neste leietakermøte. IARK kaller inn. IARK 30.09.21 PM02.01.01 Romhandlingsskjema: IARK lager et foreløpig skjema med kjente elementer snarlig. Skjema må være komplett 01.10.21. Etterskrift 24.09 – Mangler i foreløpig romhandlingsskjema: Rom 5-212 og 5-213 mangler romhandlingsskjema, enkelte dører mangler info på farger, fuging/gerikter, farge på karmer, info på hvilket rom dørene slår inn i, feilaktige romnavn og romnr. Rettes opp av IARK snarlig IARK 01.10.21 / Snarlig 02 RIVEARBEIDER PM03: Riving plan 4 tas fortløpende. Konstruksjoner man er usikre på står igjen. PM04: Gulver ferdig avrettet i plan 5. Info PM05: Endring av kasetter i fasade endret av Profilteam. Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. Hande Snarlig 03 ARKITEKT / BYGG PM03.03.01 Avklaring oppgraderte lydkrav: Avklart at det eneste området som