Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Utvide døråpning akse 16Strippe gulverRive klimaskilleSlissing for gulvbokserMontasje gulvbokser for støping Sparkling av gulver Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorarealEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromEL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner FlisleggingOppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler