Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status per 14.08: Det er laget egen møteserie på dette.Emil/Aurora/Ivar/Kim Status 14.08: ØR spyler takterrase, rengjør takrenner, støvsuger langs gesims og nede i parasollføtter. Myhrvold fjerner presenningLejla/Kimfra kjøkkenutstyr. Storbyrenhold vasker i korridor, heisrom og alle glassflater både inne og ute på glassrekkverk. Dette gjøres fortløpende til ferdigbefaring 17.08. Status 04.09: Ferdigbefaring er gått. Kun utbedring av feil‐ og mangler gjenstår. Status 07.08: Pågår gjennom dagbokføring i BIM 360. Status 04.09: Uke 36 er det oppdaget kollisjoner mellom kabelstiger og ventilasjon. Status 11.09: Uke 36/37 ble det oppdaget kollisjoner mellom hovedføringer vann og ventilasjon. Status 18.09: Dialog er satt i gang mellom vann og ventilasjon. Dette løses på plassen.Lejla/Kim