Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Bygge om plan 6 akse 7-164 mndr145Bygge om plan 5 akse6 mndrAktivitetProsjektsammendragProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: ma 29.01.18DelingMilepælInaktiv aktivitetInaktiv milepælSammendragInaktivt sammendragStartSluttKv 4, 2017 okt novdesKv 1, 2018 janfeb marfr 18.01.19to 04.07.19fr 01.02.19to 20.06.19fr 01.02.19to 20.06.19ti 17.09.19ti 01.10.19ti 17.09.19ti 01.10.19fr 22.02.19to 30.05.19fr 22.02.19to 14.03.19fr 15.03.19to 04.04.19fr 05.04.19to 25.04.19fr 05.04.19to 30.05.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 01.10.19ti 23.06.20ti 01.10.19ti 12.11.19ti 01.10.19ti 10.12.19ti 29.10.19ti 11.02.20ti 26.11.19ti 23.06.20ti 10.12.19ti 16.06.20ti 10.12.19ti 16.06.20ti 23.06.20ti 23.06.20ti 23.06.20ti 23.06.20fr 12.04.19to 20.06.19fr 12.04.19to 09.05.19fr 10.05.19to 30.05.19fr 31.05.19