Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ventilasjon ‐ montering av bafler Montering av himlingsplater Rør ‐ kobling av baflerOppheng T‐profil himling toalettkjernerByggrengjøringRør ‐ utstyrsmontering toalettromGulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerKjøkken ‐ montering El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging belegg/tepperInnregulering ventilasjon/funksjonstesting20.02Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld El ‐ Programmering av lysAV montasje Sparkling og maling siste strøk Igangkjøring og testperiodeSluttrengjøring Oljebehandling av parkett 18.03Montering stålvinkel for rekkverkMontering rekkverk Tremmegulv akse 0‐1Tremmegulv akse 1‐8Tremmegulv akse 8‐16El ‐ Gulvbokser for nedstøping Sparkling gulver15.10Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletter