Title: 2018.01.23  Påbygg.pdf
28.11.19 to 28.11.19 25AA-10 dager 0 dager fr 13.12.19 134SA-10 dager fr 07.02.20 2 mndr to 09.01.20 to 09.01.20 27AA-1 mnd 0 dager to 23.01.20 to 23.01.20 27AA-10 dager 0 dager to 15.02.18 fr 22.12.17 8 ukr 247 dager ma 26.02.18 ti 05.02.19 4 ma 26.02.18 ti 27.02.18 2 dager 32 on 28.02.18 ti 03.04.18 5 ukr 33 on 04.04.18 ti 17.04.18 10 dager 34 on 18.04.18 ti 08.05.18 3 ukr ti 15.05.18 2 dager on 16.05.18 13 to 17.05.18 on 20.06.18 36 5 ukr to 21.06.18 on 27.06.18 37 5 dager to 28.06.18 on 18.07.18 38 3 ukr on 09.05.18 to 10.05.18 9 2 dager fr 11.05.18 12 ukr fr 03.08.18 15 dager fr 24.08.18 3 ukr ma 01.10.18 ti 02.10.18 2 dager on 03.10.18 ti 25.12.18 12 ukr on 26.12.18 ti 15.01.19 15 dager on 16.01.19 ti 05.02.19 3 ukr