Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Klargjøre teknisk rom Heise inn aggregatAggregatmontasje før tilpasning veggRørleggerarbeider tekn. RomEl‐arbeider tekn. RomMontasje leietakerarealerBare varighetBare startEkstern milepælMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftManuell sammendragsfremhevingBare sluttTidsfristSammendrag i opprinnelig planManuelt sammendragEksterne aktiviteterOpprinnelig planFremdriftSide 1JunQtr 3, 2021Qtr 4, 2021Qtr 1, 2022JulAugSepOctNovDecJanFeb MarLeietaker flytter til plan 5 ‐ akse 0‐8Mc Kinsey flytter til plan 5 ‐ akse 8‐16 (OBS! gjePareto flytter til plan 715IDTask ModAktivitetsnavnTilpasning av vegg teknisk rom Aggregatmontasje etter tilpasning vegg Oppstart/innregulering360.026 Etasjeaggregat plan 7, Akse 16 (Betjener akse 11‐16)