Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Klargjøre teknisk romBygningsmessige forberedelser tekn. romRyggsekk plan 4-8, 360.004-008Ryggsekk plan 4-8, 360.004-008 Låse luftmengder totalt for aggregat 2019-04-05 00:00:00 2019-04-12 00:00:00 7 Bestille aggregater 2019-04-13 00:00:00 2019-06-08 00:00:00 56 8 ukers levering Heise inn aggregat 2019-06-09 00:00:00 2019-06-09 00:00:00 0 Klargjøre teknisk rom Bygningsmessige forberedelser tekn. rom Heise inn aggregat ?? 2019-08-18 00:00:00 ?? Planlegges iht. bygningsaktivitet Aggregatmontasje 2019-08-19 00:00:00 2019-09-23 00:00:00 35 Hver entreprenør får en uke i hver etasje. Først vent, så rør, så el. Rørleggerarbeider tekn. Rom (inkl. vertikale rør) 2019-08-26 00:00:00 2019-10-05 00:00:00 40 El-arbeider tekn. Rom 2019-09-02 00:00:00 2019-10-07 00:00:00 35 Ventilasjonsrom strømsettes og igangkjøres 2019-10-08 00:00:00 2019-11-05 00:00:00 28 Klar til prov-drift 2019-11-06 00:00:00 2019-11-06 00:00:00Klargjøre teknisk romBygningsmessige forberedelser tekn. rom