Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3‐5 (dag) (Kran 1)185Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5‐7 (dag) (Kran 1)186Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7‐9 (dag) (Kran 1)187Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9‐11 (dag) (Kran 2)188Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11‐13 (dag) (Kran 2)189Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13‐16 (dag) (Kran 2)190Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer (natt)191Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer (dag)192Rivearbeid plan 10193Plan 10194Utflytting Bjørgvin195Lettriving inne i plan 10 (akse 1‐12)196Provtekke inne i plan 10 (akse 1‐12)197Montere stillas rundt plan 10198Rive plan 10 fra akse 12‐0 inkl. provtekking fortløpende199Montere Stillas for arbeider plan 8‐10200Montere knekter for utkraget stillas, plan 8‐10, akse 0‐9201