Title: 2018.08.17-Fremdrift.pdf
Montering fasader plan 3-8 akse 0-16 akse 10-16209Tilpassning plan 2/3-7 mot ny fasade210Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 0-5211Dører til balkonger ryggsekk plan 3- 7212Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 5-10213Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 10-16214Ferdig ombygget215Ferdig ombygget hovedprosjekt-Fasader og ombygging plan 3,4,7-11216Nedrigg217Nedrigg hovedprosjektet218Bygge om plan 5 og 6 for nye leietakere ?????219Bygge om plan 6 akse 0-7 pareto220Bygge om plan 6 akse 7-16221Bygge om plan 5222Bygge om plan 4 (Bain)Prosjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: ti 21.08.18AktivitetDelingVarighetStartSluttForegående aktiviteter710 dager?to 26.10.17 to 16.07.2030 dageron 01.11.17 ti 12.12.171 dagti 28.11.17ti 28.11.172AA-10 dager1 dagto 26.10.17 to 26.10.17167 dagerto 26.10.17 fr 15.06.18153 dagerto 26.10.17 ma 28.05.181 dagma 21.05.18 ma 21.05.18 12AA-5 dager710 dager?