Title: Referat ITB 04 Gjennomføring   - 08.04 2019 .pdf
0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 8Frist AnsvarRIE/RIVInfo.RITBRIV/RIERør / Vent / EL.01.09. 2019.RIE/RIVRITBuke14erichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse5FULLSKALATEST Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: • Fullskalatest brann og sikkerhet • Fullskala- / integrasjonstest SD - tekniske anlegg.RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene25.03.2019 Systemoversikten oppdateres med kolonner for når skjemaene for fullskalatest er ferdig utfylt og godkjent av PG og utførende08.04.20192GRENSESNITTMATRISE Grensesnittmatrisen 16.11 2018 ble gjennomgått: Endringer i forhold til Bygningsdeltabellen er vist under. Grensesnittmatrisen endres ikke.432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter 08.04.2019 Ikke avklart. RIE følger opp