Title: BREEAM- brukerveileder.pdf
Vurdering av tiltak for ivaretakelse eller bedring av økologien vil kunne påvirkes avløsninger som medfører harde dekker og annen bruk av utendørsområder innenfortomten. Dette kan gjerne være løsninger for parkering og manøvrering på området somer viktige aspekter for et prosjekt.OPPFØLGING I PROSJEKTET2.8 Bistand: APSteg: 1-6Det er i hovedsak AP som i prosjektet skal følge opp og koordinere BREEAM iprosjektet. Dette gjøres som regel kontinuerlig via direkte kommunikasjon med de somhar fått delegert ansvar for BREEAM-krav, men tas også med i møter. Dette er viktig forå sikre at BREEAM blir holdt på agendaen i prosjektet.Prosjektledere, prosjekteringsledere og byggeledere må passe på å gi AP rom nok til åkunne følge opp og koordinere.I PROSJEKTERINGS- OG BYGGEMØTERBREEAM-NOR AP bør kunne delta i faste møter hvor designløsninger og gjennomføringdiskuteres. BREEAM bør være et punkt på agendaen for møtene, men grunnet sitt