Title: SHA 20.pdf
Frist07.09.201923.08.201923.08.2019Lukket/OKLukketM15: Stian gjennomfører ny innføring med Dalux for Hande, Profilteam og eventuelle andre som ønsker det M16: Stian gjennomfører innføring med de prosjekterende denne uka M19: Gjennomføres mandag 30.09 M20: Utført, punktet lukkesM18: Gnerelt for dårlig lys i plan 9 og 10. Tallberg henger opp komplett i korridor (og alle rom som ikke har glassvegg), og avdekker eventuelle behov utover dette. M19: Det tilbakemeldes at belysningen har blitt mye bedre. Punktet lukkesM19: Hull i dekket må dekkes til for å unngå snublefare/fallende gjenstander. Øst-Riv følger opp tettere M20: Har ikke blitt særlig bedre. Øst-Riv følger oppM19: Entrperenørene må tilbakemelde til Øst-Riv dersom det er for få stillasser …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJA