Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Rive trapp akse 162 ukrto 19.07.18 on 01.08.1858Rive fasade AKSE 0 , Bygge Ryggsekk9 ukrto 19.07.18 on 19.09.1859Aggregater373,5 dager to 19.07.18 ti 24.12.1960Aggregater i garasjen plan 1 (Baraia-EVO)inkl føringsveier10 ukrto 19.07.18 on 26.09.1861Aggregater i ryggsekk inkl føringsveier8 ukrto 20.09.18 on 14.11.1862Aggregater U1 Akse 12-16(Coco-plan plan 9-11 akse 12-16) og akse 0-6 10 ukrto 19.07.18 on 26.09.1863Rive -og nye aggregater i U2 (må tilpasse ombygging plan 8)3 mndrti 01.10.19ti 24.12.1964Tørrkjøler10 dagerto 09.08.18 on 22.08.1865Tørrkjøler2 ukrto 09.08.18 on 22.08.1866Forsterke fundamenter(må tilpasses utflytt Canica)50 dagerma 25.06.18 fr 31.08.1867Forsterke fundamenter(må tilpasses utflytt Canica)10 ukrma 25.06.18 fr 31.08.1868Rigging påbygg20 dagerfr 14.09.18to 11.10.1869Rigging påbygg1 ukfr 14.09.18to 20.09.1870Kranmontasje inkl fundamentering4 ukrfr 14.09.18to 11.10.1871