Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Sjakt akse ABetongsjakt Sjakt akse A2019-09-19 00:00:00 Ryggsekk ferdig 2020-01-15 00:00:00 Avtrekksaggregater plan 8 rives, tekniske rom forbredes 21 dagerLåste arkitektunderlag datoer2019-06-15 00:00:00 VVS plantegninger ferdige ?? Oppvarmingsløsninger prov og perm låst datoBH Øst-RIV OAR Probea Når Hvordan håndterer vi installasjoner i lokaler hvor leietaker skal sitte i hele byggeperioden? X Kan utskjøting dekker utføres først for akser hvor vi skal ha stigere? Spesielt for varme-rør X Fremdriftsmøte mandag Montasjeteknikk varme- og kjølerør på fasade X X Strategi, aktiviteter og fremdrift omkobling varme Låste arkitektunderlag datoer Avklare innheising aggregaterMontasje nytt tørropplegg og riving gammelt. Mulig nedetid?Kartlegge og planlegge arbeider i inntaks- og avkastsjakterKan sjaktene bygges om før riving 8. etg.? Tørropplegg og el-sjakt?Kan evt. kanaler, rør og el. som krysser sjakten opprettholdes midlertidig i ny sjakt?