Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
1,5 ukrfr 21.06.19ti 02.07.1986Provtekke tak over plan 111 ukti 02.07.19ti 09.07.1987Fasade plan 113 ukrti 09.07.19ti 30.07.1988Nye stigeledninger fra U2 - 11 400v8 ukrfr 05.04.19to 30.05.1989Ombygging heiser36 ukron 27.03.19 ti 03.12.1990Brannmannsheis18 ukron 20.02.19 ti 25.06.1991Innvendig byggearbeider13 ukrfr 17.05.19to 15.08.1992Oppbygging klima10 ukrfr 31.05.19to 08.08.1993Oppbygging Elektro10 ukrfr 31.05.19to 08.08.1994Isolering og taktekking plan 10 og 1110 ukrti 09.07.19ti 17.09.1995Ombygging plan 9202,5 dager fr 21.12.18ti 01.10.1996Rive innvendige vegger9 ukrfr 21.12.18to 21.02.1997Fasade plan 9 og 1010 ukrti 23.07.19ti 01.10.19AktivitetProsjektsammendragManuell aktivitetProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: ma 29.01.18DelingMilepælInaktiv aktivitetInaktiv milepælBare varighet