Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montering av himlingsplater Gulvlegging parkett Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld 15.07 ByggrengjøringGulvlegging belegg/tepper Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Innregulering ventilasjon/funksjonstesting El ‐ Programmering av lys Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ monteringAV montasjeSparkling og maling siste strøk Igangkjøring og testperiode SluttrengjøringIDTask ModAktivitetsnavnOljebehandling av parkett FerdigbefaringAkse 5‐11Innredning2074 2075 2102 2103 2104 2105 2106 2144 2129 2137 2145 2107 2109 2130 2138 2146 2108 2128 2134 2110 2127 2113 2132 2112 2131 2139 2140 2148 2135 2136 2147 2142 2114 2115 2118 2141 2143 2116 2117 2124 2119 2133 2125 2126 2149 2111 2120 2121 2122 2123 2150 2151 2152 2153 2154 2192 2177 2185 2193 2155 2157 2178 2186 2194 2156 2176 2182 2158 2175 2161 2180 2160 2179 2187 2188 2196 2183 2184 2195 2190 2162 2163 2166 2189 2191 2164 2165 2172 2167 2173 2174 2181 2197 2159 2168 2169 2170 2171