Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
modell. PM03: Hande avklart med Profilteam. Må koordineres med ARK. Hande/Pilot 09.09.21 23.09.21 Dør akse a-1 må ha 300mm sideplass. Tegninger og modell korrigeres. PM03: Utgår pga. forandring av størrelse på rom IARK / Pilot 09.09.21 Dørhøyde 2100mm med glassfelt over. PM02: Ikke avklart glass eller fast felt over dør. Nina vurderer og avklarer med Colliers. PM03: Besluttet sorte dører og karmer. Felt over dør ikke avklart. IARK avklarer med Colliers. IARK 09.09.21 23.09.21 Stabil må ta KS på utsparinger. De prosjekterende sender over når dette er klart i løpet av uke 34/21. PM02: Trude sender over underlag 27.08 PM03: OK Pilot 27.08.21 PM02: Kartlegging av eks. hull etter at himling er revet. Tas KS opp imot utsparingstegning. Erik kaller inn til befaring. PM03: Himling er revet. Hande innkaller til befaring med tekniske for KS snarlig. Hande 17.09.21 Type gulv må avklares. PM02: Gulver – Besluttet at det blir flis istedenfor slipt betong. Type flis må besluttes. PM03: Flis besluttet og beskrevet i