Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Plassbygde brystninger nord akse 6‐10 Inngangsparti DrM1 Nord Fasade nord akse 6‐10 Inngangsparti DrM3 Nord Plassbygde brystninger nord akse 1‐5 Fasade nord akse 11‐13 Steinkledning Fasader og søyler nord Fasade nord akse 1‐5Provisorisk arbeid ‐ LuFttilpassninger og kanalrens EL ‐ sjakter.Leietakertilpassninger Akse 4‐5 IARK avtaltE1 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E2 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E3 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) Demontere vindu og himling, montere plate som males hvit/grå. Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 1 ‐ 8 (avventes til omkobling) Eventuelle elektrotilpassninger. Montere dør I sjakt avklart med IARK (avklart 10.10)Oslo Hi‐Fi CenterHulltaking og byggningsmessig tilpassning. Sjakt V5‐V6 Provkanaler V5 prov til eget lokale. Provkanaler V4 prov til eget lokale.Lescalier