Title: Referat ITB 04 Gjennomføring   - 08.04 2019 .pdf
3AVKLARINGER 30 Røranlegg generelt (varme og kjøling) Rør kontrollerer status på eksisterende pumper i U2. Oversikt over pumper som anbefales byttes sendes til RIV / PLT for avklaring / godkjenning av BH11.03.2019: Rør sendt over oversikt / status og tilbud til PLT. PLT avklarer med BH 25.03.2019: Nye pumper er bestilt, levert og montert. Nye pumper tilknyttes SDT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 8Frist AnsvarRITBuke14RITBRIEerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelsePumper 230 V strømforsynes fra eksisterende hovedtavle 432.001 28.04.2019 Nye pumper tilknyttes SD via I/O