Title: Kontrollplan BL.pdf
bomlift. Status 02.12.21: Noracon kommer for montering 16‐ 17.12 for montering fra bomlift. Vektsetter og sertifiserer samtidig. Status 09.12.21: Fortsatt planen at Noracon kommer 16.‐17.12 for komplettering. Status 16.12.21: Noracon er på plassen, men skulle internt ordne med en ekstra bomlift. Dette var ikke kommunisert med prosjektet og montører trodde dette var bestilt av prosjektet. Da montører var på plass i dag var det bare den ene liften som stod her ref. avtalt i møte, og Hande bestilte inn ny lift. Ny lift skal være på plassen ila 2 timer og Noracon setter da i gang. Status 07.01.22: Vakseskinner er montert og sertifisert. Noracon monterer wirekryss 10.01 og fester wirere. Status 27.01.22: Noracon har etter flere purringer per telefon og e‐post enda ikke montert wire‐kryss. PL i Noracon er bedt om å komme opp med en løsning som fungerer og er iht. ønske fra Pecunia. Status 10.02.22‐ Wire trekt opp på tak og kveilet, lagt