Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontere vindu og himling, montere plate som males hvit/grå.E5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 tilpasses IKKE KLARE Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himlingE7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 tilpasses IKKE KLARE Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himling Montere spiro og provE4 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Remontere himling. Kanlrensing akse 1 ‐ 8 tilpasses IKKE KLARE Eventuelle elektrotilpassninger.Demontere vindu og himlingE5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)