Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montering stålvinkel for rekkverk Montering rekkverk Tremmegulv akse 0‐1 Tremmegulv akse 1‐8 Tremmegulv akse 8‐16Plan 11Innredning Pareto ‐ Akse 1‐8El ‐ Gulvbokser for nedstøping Sparkling gulver Klart for innredning Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling Enkling av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Kantstål og rekkverk ved trappehull Bygging av podium i atrium Føringsveier EL i podium Oppheng T‐profil himling kontorarealer Toalettkjerner Flislegging El ‐ Utstyr på/i vegg Gulvlegging parkettAktivitetProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20Deling