Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4.pdf
elementer snarlig. Skjema må være komplett 01.10.21. Etterskrift 24.09 – Mangler i foreløpig romhandlingsskjema: Rom 5-212 og 5-213 mangler romhandlingsskjema, enkelte dører mangler info på farger, fuging/gerikter, farge på karmer, info på hvilket rom dørene slår inn i, feilaktige romnavn og romnr. Rettes opp av IARK snarlig RIVEARBEIDER PM03: Riving plan 4 tas fortløpende. Konstruksjoner man er usikre på står igjen. PM04: Gulver ferdig avrettet i plan 5. Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. ARKITEKT / BYGG03 PM03.03.01 Avklaring oppgraderte lydkrav: Avklart at det eneste områdetInfoHandeInfosom skal ha oppgradert lydkrav er mellom møterom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse. Økt ifra 34dB til 36dB. Det refereres til vedlagt tabell for lydisolasjon ifra PM03.Info