Title: Referat ITB 16 Gjennomføring   - 11.12.2019.pdf
929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 6Frist AnsvarVentuke 2 2020RIV / BHuke 2 2020RIE/RIVuke 2 2020RIE/RIVuke 2 2020RIEerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseSystemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019.Systemoversikt Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. Oppdateringer gjøres direkte i siste versjon av Systemoversikten - DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Systemoversikt ligger på Interaxo under mappene 08 ITB /Systemoversikt.5EGENKONTROLL, INTEGRASJON OG FULLSKALATEST. Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: