Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
00:00:00 RIV Oppdatert effektoppgave fordelt pr. aggregater 2019-03-01 00:00:00 RIV Føringsveier,stigeledninger til aggregat RIE 2019-04-01 00:00:00 x Ustapringstegninger konstruksjonstegninger 2019-08-01 00:00:00 Oppdatert plantegning/arbeidstegning 2019-08-15 00:00:00 Underlag aggregater akse 16, plan 5-7 2019-08-22 00:00:00 RIV Oppdatert effektoppgave fordelt pr. aggregater Føringsveier,stigeledninger til aggregat RIE 2019-04-01 00:00:00 x Utsparingstegninger Konstruksjonstegninger Oppdatert plantegning/arbeidstegning 2019-09-05 00:00:00 Underlag ferdig innvendig arbeider plan 10-11 2019-02-11 00:00:00 Ark 2019-06-01 00:00:00 Underlag for plantegninger Detaljert premissnotat lyd/akustikk 2019-06-01 00:00:00 Plantegninger 2019-03-14 00:00:00 ARK X gulvplaner ARK Dørskjema ARK Himlingsplaner 2019-03-14 00:00:00 ARK X Møbleringsplaner 2019-03-14 00:00:00 ARK X 2019-06-01 00:00:00 X X Lysplaner ARK 2019-06-01 00:00:00 VVS-planer 2019-06-15 00:00:00 X Aggregater infrastruktur, ventiler, kjøling. Planer,