Title: Colliers Prosjektmøte 5.pdf
Gulv – betong utgår. Alternativer til flistyper presenteres med kostnadskonsekvens.Side 1 av 2AnsvarPecAlleIarkPec/IarkPec/IarkFrist31/831/831/81.4Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Pecunia snakker med Hande og kommer med forslag til løsning.1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan:1. juli låser vi plantegning og en forenklet gulvplan som viser hvor det er ønsket teppe. Låst.Prosjektet jobber med å utarbeide videre fremdriftsplan.1.6 Økonomi:Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek.1.7Datarom Ikke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap.1.8IT/AV Eget særmøte. Pecunia avtaler dette nærmere med Mia. Sender også over forslag på AV leverandører som har blitt brukt hos andre leietakere.1.9Andre punkter fra møtet