Title: 20171627 BREEAM introduksjon.pptx
Erfaringer fra andre prosjekter – hva kunne vært gjort bedre?Starte å dokumentere tidligere – det er først da man ser hva som virkelig kreves!Design- og prosjekteringssertifikat krever dokumentasjon som er «godt nok» og ikke ferdig prosjektertSend inn dokumentasjon til AP fortløpendeKommunikasjon og bekreftelser fra offentlige myndigheter tar tid, start tidlig!Enkelte emner koster MYE både i investering og prosjektering og gir ikke reduksjon i driftskostnader, disse bør alle være klar over og enige om at en gjennomførerGodt tverrfaglig samarbeid og felles målsetning mtp. miljø = suksess!27.06.2017 BREEAM introduksjon Dr.Mauds gate 1-3