Title: Hovedfremdrift.pdf
RørleggerarbeiderElektroarbeiderFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)19.03AggregatmontasjeFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)19.03AggregatmontasjeSjakt Akse 15Aggregater utenfor teknisk romIDAktivitetsnavnVarighet453454Innfesting av peler til eksisterende søylerDemontering fasadeelementer3 dager 194 dager455456Frakoble strøm Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13-16 (natt) (Mobilkran)3 dager 8 dager457Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11-13 (natt) (Kran Torg)8 dager458459Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9-11 (natt) (Kran Torg) Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7-9 (natt) (Portalkran)(stopp i demontering grunnet utsettelse av kranmontasje)8 dager 8 dager460461462463464465466