Title: Kontrollplan BL.pdf
beslagene. Status 16.04.21: Rist utenfor hovedinngang 3 har fått juling, grunnet leietagerleveranser gjennom hovedinngang. ØR støper uke 16, så det er uvisst hva som kan gjøres for å fikse denne risten. Status 30.04.21: Pecunia (MT) har vært på befaring og sett på denne risten. Det ryktes om at det er bestilt ny. Status 07.05.21: Ristleverandør kommer innom i dag. Det blir meldt ifra om status på disse arbeidene deretter. Status 21.05.21: Hans Fredrik (ØR) purrer leverandør på leveransedato Status 28.05.21: Rist ikke ankommet enda. Hans Fredrik sliter med å få konkret dato av leverandør. Status 04.06.21: Hans Fredrik sliter stadig med å få en dato fra leverandør. Status 11.06.21: Dato for leveranse er sagt å være 25.06.21. Status 25.06.21: Leveranse skal komme i dag, men uvisst om det er ankommet. Status 02.07.21: Rist er levert og montert. ØR v/ Øivind meldte om at flattstål til omramming kommer 06./07.07. Følge opp leveranse og utførelse. Status 09.07.21: Flattstål til omramming ikke ankommet. Uvisst når