Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
Entreprenør setter dato for leveranse av arbeidstegningsunderlag Aktivitetsnavn Leveransevarighet Frist levering Eier ARK RIB RIE RIV RIBr IARK RIBfys RIAku Byggherre Dato levert Flytting leietakere Leietaker plan 5 flyttes til plan 9 - Akse 0-7 Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 0-7 Leietaker flytter fra plan 8 til plan 10 - akse 7-13 Leietaker flytter fra plan 8 til plan 9 - Akse 7-16 Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 13-16 (Pecunia) Leietaker plan 11 flytte inn Leietaker plan 6 flyttes til plan 8 - Akse 8-16 (inkl. kjøkken) Leietaker plan 6 flyttes til plan 8 - Akse 0-8 Tegningsleveranseplan Oppdatert Brannkosept ( trenger da oppdatert dwg underlag fra ARK) 2018-12-20 00:00:00 Premissnotat lyd/akustikk 2018-12-20 00:00:00 Underlag teknisk rom og ifrastruktur ( notat skisser forprosjektunderlag) Underlag teknisk rom og ifrastruktur ( notat skisser forprosjektunderlag) Effektoppgave fordelt pr. aggregater/kjølemaskin/energibrønner Hovedtavleskjema Underlag heiser FIBER Underlag teknisk rom i garasje