Title: Hovedfremdrift.pdf
Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5-7 (natt) (Portalkran) Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3-5 (Natt) (Portalkran) Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0-3 (natt) (Portalkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13-16 (natt) (Mobilkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11-13 (natt) (Mobilkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9-11 (natt) (Mobilkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7-9 (natt) (Portalkran)8 dager 8 dager 13 dager 8 dager 8 dager 8 dager 8 dager467Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5-7 (natt) (Portalkran)8 dager468Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3-5 (natt) (Portalkran)8 dager469Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0-3 (natt) (Portalkran)12 dager470Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer 56 dager471Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer 56 dager472Fasadearbeider plan 8-10112 dager473