Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Bæring og utskjøting dekker for karnapper plan 2 mot DrM12 ukr126karnapp plan 2 mot DrM og inngangspart. inkl demontering eks fasade 11 ukr127Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 0-57 ukr128Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 5-105 ukr129Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 10-165 ukr130Fasade plan 3-8 akse 0-16 akse 0-59 ukr131Fasade plan 3-8 akse 0-16 akse 5-108 ukr132Fasade plan 3-8 akse 0-16 akse 10-168 ukr133Tilpassning plan 2/3-7 mot ny fasade115 dager134Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 0-57 ukr135Dører til balkonger ryggsekk plan 3- 76 ukr136Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 5-107 ukr137Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 10-167 ukr138Ferdig ombygget10 dager139Ferdig ombygget0 dager140Nedrigg10 dager141Nedrigg hovedprosejket2 ukr142Bygge om plan 5 og 6 for nye leietakere ?????140 dager143Bygge om plan 6 akse 0-7 pareto3 mndr144