Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
ti 23.07.19ti 01.10.19AktivitetProsjektsammendragManuell aktivitetProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: ma 29.01.18DelingMilepælInaktiv aktivitetInaktiv milepælBare varighetManuell sammendragsfremhevingSammendragInaktivt sammendragManuelt sammendragSide 2Kv 2, 2018 apr maijunKv 3, 2018 julaug sepBare startBare sluttEksterne aktiviteterEkstern milepælKv 4, 2018 okt novdesKv 1, 2019 janfeb marKv 2, 2019 apr maiTidsfristFremdriftManuell fremdriftjunKv 3, 2019julaug sepKv 4, 2019 oktnov desKv 1, 2020 janfeb marKv 2, 2020 apr maijunKv 3, 2020julaug sepKv 4, 202 oktIDAktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighet98innv byggningsmessige arbeider6 mndr99Oppbygging klima5 mndr100Oppbygging Elektro5 mndr101Demontering stillas10 dager102Demontering stillas10 dager103Nye -og Utvide eksisternde sjakter ventilasjon og EL plan U1-plan 770 dager104Utvide ventilasjonssjakter akse 0-6 nye kanaler