Title: Referat ITB 13 Gjennomføring   - 07.10.2019 .pdf
uke 41RIVuke 41RIVuke 41RIV/ Vent/ Aut.erichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseEntreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.Se vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019.