Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3‐7 akse 8‐0Sikring inngang Soma Sikring inngang DrM 3Montering haki stillas akse 3+‐6 (til plan 7) Montasje braketter For Fasade akse 3+‐6Montering Fasader plan 3‐7 akse 3+‐6Montasje braketter For Fasade akse 6‐9Montasje braketter For Fasade akse 9‐12 Montering haki stillas akse 12‐16 (til plan 7) Montasje braketter For Fasade akse 12‐16Montasje braketter For Fasade akse 0‐3+ + vestFasadeMontering klatrere akse 6‐9Steinkledning Fasader plan 3‐11 akse 3+‐6Montering Fasader plan 3‐7 akse 6‐9Montering haki stillas akse 3+‐6 oppskjøtingMontering klatrere akse 9‐12 Sikring inngang DrM 1Montering Fasader plan 3‐7 akse 9‐12Montere vaskesystem akse 6‐3Montere vertikale varme og kjølerør Akse 0‐16Steinkledning Fasader plan 3‐11 akse 6‐9 Montering Fasader plan 3‐7 akse 12‐16 Montering klatrere akse 0‐3+ Sikring inngang Sea Sport Montere vaskesystem akse 9‐6Ekstern milepælMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftTidsfrist