Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Fasadearbeider, NORD, plan 8-11, akse 8-0Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10, akse 8-0 Montere platform Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas plan 8 Forsterke søyler plan 8 Skjøte ut dekker, DO8, HD Forsterke søyler plan 9 Stillas plan 9 Skjøte ut dekker, DO9, Stål Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Støpe utskjøtte dekkerOmbygging heiserBestille materiell til heiser Ombygging heis DM 1 (Akse 11/B) Ombygging av brannmannheis DM 1 (Akse 11/A) Ombygging heis DM 3 (Akse 5/B) Ombygging heis DM 3 (Akse 5/A)PåbyggPlan 10 - RivearbeiderUtflytting Bjørgvin Frakobling teknisk anlegg Lettriving inne i plan 10 (akse 1-12) Provtekke inne i plan 10 (akse 1-12)Montere stillas rundt plan 10 Rive plan 10 fra akse 12-0 inkl. provtekking fortløpende Frakobling teknisk anlegg (akse 12-16) (Pecunia utflytt nyåret avhengighet 354) Lettriving inne i plan 10 (akse 12-16)