Title: Referat ITB 09 Gjennomføring   - 12.08.2019 .pdf
08.04.2019 Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. 06.05.2019 Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. 20.05.2019 RIV oppdaterer systemoversikten med link til funksjonstabeller – frist uke 21 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser og – tabeller. 03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019. 17.06.2019 RIE sjekker hvilke el. systemer som ligger på eksisterende SD-anlegg. RIE sender over oversikt/ liste på systemer som ikke er tatt med i nytt SD-anlegg til Prosjekteringsgruppen (PG) og Automatikk. RIV oppdater automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser Automatikk (GK) sjekker alle systemene som ligger på