Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5.docx
Romhandlingsskjema: Skjema må være komplett 01.10.21. PM05: Trude sjekker siste versjon. Og gir snarlig tilbakemelding til IARK om behov for evt. korrigeringer. IARK 30.09.21 02 RIVEARBEIDER PM03: Riving plan 4 tas fortløpende. Konstruksjoner man er usikre på står igjen. PM05: Endring av kassetter i fasade endret av Profilteam. Akse 6-8 ikke ferdig avrettet – gjøres 05.10. Info Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. PM05: Løsning funnet for alle områder foruten akse 6-8. Tas når man nå gjør seg ferdig. Hande Snarlig 03 ARKITEKT / BYGG PM03.03.01 Gjeldende lydkrav: Det refereres til vedlagt tabell for lydisolasjon ifra PM03. Info PM04: Pecunia har aksepter dobbel dør inn mot McKinsey. P05: Setter opp prov. dør for opprettholde lydskille krav til rømning. Rør legges som prinsipp utenpå eks. vegg bak kjøkkeninnredning i 10cm luftrom. Info Noen lave partier inn mot akse 1 hvor hovedføringskanaler er. PM05: Lydkravproblematikk mellom møterom 5-123 og telefonrom 5-210/5-211. RIV/Hande avklarer om