Title: Referat ITB 11 tester   - 11.12.2019.pdf
T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 3 av 5Frist Ansvarfortløp endeVent.Info.erichsen-horgen.noRIITB er utnevnt som ansvarlig for teknisk driftsstart.RIITB er utnevnt som ansvarlig for teknisk driftsstart.RIE, RIV og RIITB er utnevnt som teknisk sakkyndigeRIE, RIV og RIITB er utnevnt som teknisk sakkyndigeAndre poengInnregulering og driftsstart av luft- og vannsystemer skal skje når alle kontrollenheter er installert, tilkoblet og fungerer.All automatikk i tilknytning til SD-anlegge skal fungere før overleveringAll automatikk i tilknytning til SD-anlegge skal fungere før overleveringSesongmessig driftsstart av tekniske anlegg ved ulike belastninger klima persontetthet etc. • Der det er hensiktsmessig, skal testing også utføres i perioder med ekstremt mange og -få brukere i bygget.