Title: 13_Byggemøte 5.etg. Colliers 15122021.pdf
Ventilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H Svarte leveres 17/12Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo InfoiArkARKARKiArk iArk ARKKL/MEMEAlle/Hande Ivar/AlleHande/R&HiArk/TallbergR&H/Frode6.00Rør: Det må suppleres med hånslukker i begge ender av lokalet. iArk tegner inn, OAR leverer7.00Diverse:8.00Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet, og legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. MJ sjekker revisjonstidspunkt på BREEAM Kim håndterer FDV og innsamling og oppfølging av dette.Følgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted22.12.2109:00-10:00ByggemøteTeams/4.etgMed vennlig hilsen Joanna ZurekOAR/iArkAlle/ME/EHMJ KL