Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
664SFTallberg Gulventreprenøren500FS+2 dayHande Hande 663 Hande 663 Tallberg 663 R&H 663 663 OAR;Purewater 663FS+5 dayHande 665 665 666 665 666SS+10 daTallberg Hande 707 Tallberg 690 Tallberg 690 668 Hande 669FS‐2 daysHande 603 Øst‐Riv 680SF‐10 dayHande 671SS+5 dayTallberg 674FS‐4 daysHande 670FS+10 daHande 674 678Tallberg R&H OAR OARTallberg HandeBare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragDecQtr 1, 2019JanFeb MarBare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 6Qtr 3, 2019JulAugSepEkstern milepælTidsfristOpprinnelig planQtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020Qtr 4, 2020OctNovDecJanApr May Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldFeb MarJunJulAugSepOctNovByggrengjøring Gulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerKjøkken ‐ monteringInnregulering ventilasjon/funksjonstesting Gulvlegging belegg/tepper El ‐ Programmering av lys