Title: Hovedfremdrift.pdf
Bestille materiell til heiser Ombygging heis DM 1 (Akse 11/B) Ombygging av heis DM 1 (Akse 11/A) Ombygging heis DM 3 (Akse 5/B) Ny vegg for brannmannheis samt forsterkninger Renske sjakt og sage utsparinger for brannmannheis Ombygging heis DM 3 Brannmannheis (Akse 5/A)Påbygg1 dag 14 ukr13 ukr 13 ukr 36 dager 24 dager 18 ukr 283 dager541Plan 10 - Rivearbeider79 dager542Utflytting Bjørgvin0 dager543Frakobling teknisk anlegg5 dager544Lettriving inne i plan 10 (akse 1-12)15 dager545Provtekke inne i plan 10 (akse 1-12)15 dager546Montere stillas rundt plan 105 dager547Rive plan 10 fra akse 12-0 inkl. provtekking fortløpende15 dager548Frakobling teknisk anlegg (akse 12-16) (Pecunia utflytt nyåret avhengighet 354) 5 dager549Lettriving inne i plan 10 (akse 12-16)10 dager550Provtekke inne i plan 10 (akse 12-16)15 dager551Montere stillas rundt plan 10 (akse 12-16)5 dager552