Title: Leveranseplan BREEAM.xlsx
OVERORDNET AS-BUILT-DOKUMENTASJON (UTF) ID# Emne Emnenavn Poeng (antall valgte/ antall oppnåelige) Hovedansvarlig Leveranse Status Frist Levert dato Kommentar 0 MAN - LEDELSE Man 1 Teknisk driftsstart 2/2 ITB Idriftsettelsesjounraler/rapporter som bekrefter:\n- Overvåkningshandlinger utført av det "ansvarlig for teknisk driftsstart"\n- Handlinger/rollen til teknisk sakkyndig\n- Prosedyrene for idriftsettelse blir gjennomført i samsvar med relevante standarder\n-Idriftsettelsesaktiviteter for BMS/styring ble utført i samsvar med planen for idriftsettelse/klausulen i spesifikasjonen\n\nEn kopi av hovedkontraktprogrammet som understreker\n- Idriftsettelses-, ytelsestesting- og overrekkelsesperioden\n- den sesongmessige tidsplanen for idriftsettelse/programmet Man 2 Entreprenørens retningslinjer for miljø og samfunnsansvar 2/2 Øst-Riv Takkebrev til naboer med tilbakemeldingsskjema, evt. tilbakemeldinger.\nKopi av fullført sjekkliste A2 Man 3 Påvirkning fra byggeplass 3/4 Tallberg Byggeplassens journaler