Title: 04_Byggemøte 5.etg. Colliers 13102021.pdf
COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. ØR ferdigstiller riving plan 4 18.okt, før avretting. ØR har bemanningsproblemer og Hande bistår med riving. Ivar sjekker ny dato for ferdigstillelse med ØR Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut Arbeidstegninger er mottatt for alle fag. OAR ønsker oppdatert rombehandlingsskjema med utstyr WC og kjøkken. Rombehandlingsskjema skal være gjeldende for bestillinger. Uavklarte punkter må stå på HOLD. ME følger opp dette Himlingsplan telefonrom akse 1 får innkassing av rør og T- profil så høyt som mulig. Hande sjekker med ARK om detaljer på himlingsplan akse 0-1 Bygningsmessig: Påstartet arbeider søyler og dragere, snart ferdigstilt Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Provdør dB35 settes i sluse akse 8 mot MCKinsey, dør MÅ IKKE låses pga. rømningsvei. Innen