Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Manuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnStartFinishDuration % WorkBore 2 peler i akse 14+/D (RD pel) Innfesting av peler til eksisterende søylerRestauranten51 52 89 91 92 90 747 749 756 757 750 758 764 751 759 752 760 761 753 754 755 762 763 748 765 766 770 771 767 772 768 769 773 774 413 414 415 416 417 419 418 420 421 422 423 424 425 426 430 431 432 435 436 437 442 444 447 450 449 451 452 448 453 445 454 455 456 446 433 434 438 439 443 440 441 457 427 458 428 429 475 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 476 477 478 479 480 481 482Hulltaking for restauranten i plan U1, 1 og 2 Forsterkning og hulltaking U1, akse 14 Rive trapp i akse 16 (plan U1‐9)