Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Demontere fasadeelementer, Akse 0 (ryggsekk) (natt) (Portalkran)Stålbæring til ryggsekk inkl. ristgulv, terrasseelement og innheising av aggregater + bygge inntak og avkast. Stillas på utsiden av terrasse bygges likt med stålbæring Sandwich elementvegger Provtekke takterrasse, plan 9 Taktekking Ventilasjonstilkoblinger i hver etasje (Før rørlegger) Rørtilkobling av aggregat (5 dager pr. etasje) Elektroarbeider, Stigeledning fra tavlerom i U2 til tak Etterarbeider for tekniske etter tett tak. Hulltaking for tekniske inn i etasjene.Rive trapp akse 1 Ventilasjonssjakter (NB! Kan ikke rive rør før 8. rives, kun klargjøring)V3 - Eksisterende (akse 0/B-C)Etasje 7Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk Rengjøring i lokaler etter nattarbeiderEtasje 6Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk Rengjøring i lokaler etter nattarbeiderEtasje 5