Title: Referat ITB 18 Gjennomføring   - 27.01.2020.pdf
03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019.Systemoversikt Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. Oppdateringer gjøres direkte i siste versjon av Systemoversikten - DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Systemoversikt ligger på Interaxo under mappene 08 ITB /Systemoversikt.5EGENKONTROLL, INTEGRASJON OG FULLSKALATEST. Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester:• Fullskalatest brann og sikkerhetIntegrasjonstest - tekniske anlegg.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 5Frist Ansvarerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse