Title: 18.11.30-Visuell produksjonsrekkefølge.pdf
0 o AT v v v " : |I ] i ] ngrgV|n flyner ut desember 2018 szrgV|n flytter inn november 2019 Pareto flytter inn desember 19/januar 2020 |Pecun!a flytter ut februar 2019 iy | _ Pecunia fytter inn februar 2020 W Pareto flytter inn akse 0-7 januar 2020 Ny Ieletaker fIWter inn akse 7-16 mars 2020T | — | — i 1 O wan‘ Pareto flytter til plan 11 desember 19/Januar 2020 Pareto flytter til Plan 10 akse 7-13 desember 19/jant 19/januar2020 Pareto flytter inn akse 0-8 oktober 2020 Pareto inkl kigkken flytter inn 7-16 august 2020Ombygging inkl tllpasnlng mot ny f: fasade oktober desember 2019 Ombygglng inkl tilpasning mot ny fasade januar -mars 2020 | [[F IPlan 6 g Pareto fIWter til plan 8 akse 0- 7 oktober 2020 Pareto flytter til plan 8 akse 7-16 Pareto Flvtter inn akse 0-7 februar 2021 Ny leietaker flytter inn akse 6-10 mai 2021