Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
Sveise peleholder til fundamenter, konserthuset parkering166Forskale og armere fundamenter, konserthuset parkering167Støpe fundamenter til portalkran168Etablere kranfundament , kran Indre torg169Forskale, armere og støpe170Montasje tårnkraner171Etablere tårnkran ‐ Portalkran172Etablere tårnkran ‐ Indre torg173provstrøm174Demontering fasadeelementer175Demontere fasadeelementer, Akse 0 (ryggsekk) (natt + dag) (Kran 1)176Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0‐3 (natt) (Kran 1)177Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3‐5 (natt) (Kran 1)178Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5‐7 (natt) (Kran 1)179Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7‐9 (natt) (Kran 1)180Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9‐11 (natt) (Kran 2)181Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11‐13 (natt) (Kran 2)182Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13‐16 (natt) (Kran 2)183Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0‐3 (dag) (Kran 1)184