Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Jul Enkling av gipsvegger toaletter EL‐føringer I veggerApr MayJunAugSepOctNovDecJanFeb MarEl ‐ tilkoblinger av tavleEl ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøkRør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Lukking av gipsvegger toaletterOppheng T‐profil himling kontorarealerEl ‐ Utstyr på/i vegg02.04Toalettkjerner Flislegging El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av baflerEl ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ kobling av bafler Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rengjøring over himling Montering av himlingsplater Byggrengjøring Gulvlegging parkett Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Gulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerEl ‐ Programmering av lys Gulvlegging belegg/tepper