Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
230 231 232 233 3236 237 238 239 240 3243 244 245 246 247 248 4251 252 253 254 255 4258Navn på ressurserPortalkran (natt);Øst-RivStålarbeider;VentilasjonStillas Stålarbeider Taktekker Taktekker Ventilasjon Rørlegger Elektriker Elektriker;Rørlegger;VentilasjonØst-RivØst-Riv Øst-Riv Øst-Riv Øst-RivTekst 1Side 1ID260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330AktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighetNye kanaler Reetablere kanaler for dagdrift Mantle/isolere kanaler Rengjøring i lokaler etter nattarbeiderV8 - Eksisterende (akse 16/B-)3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 18 dager