Title: Kontrollplan BL.pdf
montering. Tallberg sier at dette utføres i løpet av uke 51. Status 18.12: Dette kommer ikke på plass før på nyåret. Tallberg må komme med info til Viggo og Pecunia drift om hva som må passes på i romjul og på nyåret. Status 15.01.21: En vindmåler er satt opp. Siste vindmåler kommer i uke 3. Da kan vindtoleranse også settes opp til ønsket nivå i plan 9 også. Etter dette bør saken være løst. Status 22.01.21: Instell kommer på tirsdag 26.01.21 for å sette vindtoleransen til riktig nivå. Status 29.01.21: Vindtoleransen er satt til ønsket nivå av Instell, og det skal være riktig nå. Dette punktet lukkes.