Title: Referat ITB 04 tester   - 26.08.2019 .pdf
Til neste møte lager RIITB utkast til skjema for integrasjonstest for ferdigstilte røranlegg varme og sanitærsystemer.Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske)Brann. Integrasjonstest gjennomføres når systemene 360.002,003,014 og 015 blir bygd om fra provisorisk til ferdig løsning.3FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerFrist AnsvarEntrepr.uke 36RIITBInfo.RIITBerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 Nydalen