Title: Referat ITB 15 Gjennomføring   - 20.11.2019.pdf
Systemoversikt Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. Oppdateringer gjøres direkte i siste versjon av Systemoversikten - DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Systemoversikt ligger på Interaxo under mappene 08 ITB /Systemoversikt.5EGENKONTROLL, INTEGRASJON OG FULLSKALATEST. Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester:• Fullskalatest brann og sikkerhetIntegrasjonstest - tekniske anlegg.RITB bistår entreprenøren med IntegrasjonstestRITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene12.08.2019 I neste møte skal datoer for egenkontroll og integrasjonstest bestemmes. Datoene skal være iht. siste reviderte hovedfremdriftsplan.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 6Frist AnsvarEntr. / RIITBRIITB