Title: Hovedfremdrift.pdf
Dekker-søyler, SØR, plan 8-10, akse 16-8474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518Montere knekter for utkraget stillas, SYD, plan 8-10 Montere platform for arbeider, SYD, plan 8-10 Sage ned brystning, Fjerne isolasjon, provtekke Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas til DO9 Rive prefab bjelke Skjøte ut dekker, DO9, Stål Legg inn HD i DO9 og fugestøpe Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Forsterke søyler plan 8 Rensk av plan 9 Skjøte ut dekker, DO8, HD og karnapp (etter utskjøting i akse 0-8) Forsterke søyler og HSQ plan 9 (Kun underliggende plater på HSQ) Støpe utskjøtte dekkerDekker-søyler, NORD, plan 8-10, akse 16-8