Title: Kontrollplan BL.pdf
levere riktig FDV‐dokumentasjon med gjeldende data for dette prosjektets persienner. Vental tilbakemelder også at alle persienner untatt i plan 9 tåler opp til 16 m/s. Må høre med Vental angående om alle persienner må plugges ut av strøm før de kan vaskes. Vental ønsker at det gås overtagelse av persienner, men dette er ikke ønskelig før FDV er oppdatert og oversendt prosjektet. Status 20.11: Det skal monteres lokale vindmålere utenfor plan 9, så toleranse kan økes. FDV er oppdatert i henhold til prosjektet og oversendt Kim (ligger også på Interaxo). Det skal ligge en funksjon som får persienner til å stoppe for å muliggjøre vask. Instell kommer på mandag 23.11 for å oppjustere toleranser i henhold til avtale i møte. Status 27.11: Venter på leveranse av lokale vindmålere. Instell har vært på plassen og oppjustert toleranser. Det har i uke 48 ikke kommet noe mer klager på at persienne går mye opp og ned. Ivar legger FDV i Interaxo‐systemet. Status 11.12: Vindmålere har kommet og Tallberg er i gang med