Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
koordinere leveranseplan tegninger med fremdriftsplan / beslutningsplan Hande OK PEC (ME) 14.09.21 09 ØKONOMI Endringer ifra spek og låste plantegninger: Svært viktig at endringer initiert ifra Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. Dette for å forankre endring og kost med leietaker. Tid til omprosjektering må evt. skilles ut som endringsarbeider. Info PM03: Alle endringer som ikke er hensyntatt i låst plantegning må også varsles fortløpende, og Pecunia vurderer videre hva som evt. skal belastes LT. PM03.09.01 Oppdatert pris på spilehimling møterom 14-20p . Hande sender over. Utgår. Hande Snarlig