Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Strippe gulver Rive klimaskilleSlissing for gulvbokserMontasje gulvbokser for støpingSparkling av gulver Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorarealEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromEL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjernerEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av baflerManuell fremdriftJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021