Title: SHA 01.pdf
Beskrivelse: M1: Alle er ansvarlig for at nye ansatte i eget firma og underentreprenører gjennomfører SHA-intro og fyller ut PSI M1: Lagring skal ikke skje i gang, garasje og generelt fellesareal som brukes av leietakere. Mellomlagring på plassen skal minimeres M1: Samordningslister skal signeres (henges opp ved infobrick i plan 9) innen 23.01.2019. M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til risikoanalyse. BH kaller inn, og alle sørger for å stille med minst èn representant. BH sender ut risikoanalysen i forkant M1: Alle informerer sine arbeidere om at det fra nå av pågår kranløft på byggeplassen M1: I forkant av neste møte vurderer alle SJA som det er aktuelt å ta opp i møtet. Minner om at alle SJA skal registreres i Dalux M1: BH oppdaterer SHA-plan og henviser til Dalux M1: BH/Øst-Riv sjekker muligheten for system for logistikkplanlegging/ bestilling av leveransetid. M1: Avfallshåndtering - det plasseres containere på utvendig riggområde. Papp kastes/presses i kjeller. Stian sender ut riggplan