Title: SHA 08.pdf
Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyseFristLukket/OKM7: Det må ryddes opp ved heiskorridor plan 9, DRM1. HMS-tavle må gjøres mer tilgjengelig og det skal ikke stå laget utstyr, rot og materiell foran rømningsdør til trapp. M8: Skille blir ved dør inn til teknisk rom U1, ikke i trapp. M8: Maling og flytting av garderobeskap i Lompen må utføres …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJAM4: Pigging i 10./8. Etasje - nært kantene uten stillas. Fare for fallende gjenstander ned på gateplan. Henviser til punkt 10.1a) i risikoanalysen M5: Pigging i sjakter - arbeidene begynner torsdag kveld/nattM6: Øst-Riv gjennomfører SJA på kranløft til prov- plattform i plan 9. Det sperres av og skiltes ved løft. M8: Tørrkjøler - OAR har gjennomført SJA og oversendt til Øst-Riv. M8: Rivning av fasade ved Lomp kommer …Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort)