Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
ti 17.04.1814Underlag tenikk i ryggsekk6 ukrti 10.04.18 ma 21.05.1815Underlag ferdig bygningsmessig ryggsekk6 ukrti 03.04.18 ma 14.05.1816Tverrfaglig kontroll0 dagerma 16.04.18 ma 16.04.1817Tverrfaglig kontroll0 dagerma 14.05.18 ma 14.05.1818Underlag ferdig påbygg/fasade (alt nytt areal)plan 9-11) Provisorier?5,2 mndrma 23.04.18 fr 14.09.1819Tverrfaglig kontroll0 dagerto 19.07.18 to 19.07.1820Tverrfaglig kontroll0 dagerto 16.08.18 to 16.08.1821Tverrfaglig kontroll0 dagerto 30.08.18 to 30.08.1822Underlag teknikk aggregater U1 akse 12-16 plan 9-11 og akse 0-66 mndrti 23.01.18 ma 09.07.1823Underlag ferdig innvendig arbeider plan 9-113 mndrma 09.07.18 fr 28.09.1824Tverrfaglig kontroll0 dagerfr 17.08.18fr 17.08.1825Tverrfaglig kontroll0 dagerfr 07.09.18fr 07.09.1826Underlag ferdig innvendig arbeider plan82 mndrti 23.07.19ti 17.09.1927Tverrfaglig kontroll0 dagerti 27.08.19ti 27.08.1928