Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Oppstart prosjekt Garderober tømme prov. lager Glastad flytter inn i plan 4 ‐ akse 0‐5 Bootcamp tømme prov.lager Pactum flytter inn i plan 10 ‐ akse 0‐7 Uniconsult flytter ut av plan 3 Pareto flytter fra plan 8 til plan 10 ‐ akse 7‐13 og plan 11 Pecunia flytter inn i plan 10 ‐ akse 13‐16 Bootcamp innflytting Åpning takterrasse Garderober innflytting Uniconsult flytter inn i plan 3 Pareto flytter fra plan 6 til plan 9 Overlevering inngangsparti DrM 3 Overlevering inngangsparti DrM 1 Glastad flytter til plan 2 ‐ akse 11‐16 Lomp og garderobe flytter fra plan 2 til plan 4 akse 0‐5 SP1 markeds flytter til plan 6 ‐ akse 10‐16 IARK flytter inn i plan 2 ‐ akse 3‐5 Pareto bank flytter til plan 6 ‐ akse 0‐7 Pareto flytter fra plan 5 til plan 8 Tianlai flytter inn i plan 2 ‐ akse 0‐3 Leietaker flytter til plan 5 ‐ akse 0‐8 Mc Kinsey flytter til plan 5 ‐ akse 8‐16 (OBS! gjelder også Ovs gate) Pareto flytter til plan 7 Leietaker flytter inn i plan 4 ‐ akse 0‐5Rigging påbygg