Title: Hovedfremdrift.pdf
FremdriftSide 327feb 20 03101724mar 20 02091623apr 20 30 06132027mai 20IDAktivitetsnavnVarighet519520521522523524Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-10 Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10 Sage ned brystning Skjøte ut dekker, DO7, Stål Stillas til DO9 Rive prefab bjelke1 uk 2 ukr 10 dager 6 dager 4 dager 5 dager525526527528529530531532Skjøte ut dekker, DO9, Stål Legg inn HD i DO9 og fugestøpe Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Forsterke søyler plan 8 Rive karnapper i plan 9 med fasader Skjøte ut dekker, DO8, HD og karnapp Støpe utskjøtte dekkerOmbygging heiser10 dager 3 dager 3 dager 10 dager 10 dager 10 dager 2 dager 255 dager533534535536537538539540