Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
Øst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivBetongarbeiderØst-RivØst-RivBetongarbeiderBetongarbeiderBetongarbeiderElektrikerFasademontørFasademontørBare startBare sluttSide 1Kv 1, 2019 janfebmarKv 2, 2019 aprmaiØst-RivStålarbeider;VentilasjonStillasStålarbeiderTaktekkerØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivSnekker04.01Øst-RivTaktekkerStillasStillas;Taktekker;Øst-RivStålarbeiderStillasEksterne aktiviteterEkstern milepæljunKv 3, 2019 julSnekkerStålarbeideraugsepKv 4, 2019 oktTidsfristFremdriftnovdesKv 1, 2020 janfeb24.01marKv 2, 2020 aprmaiØst-RivStålarbeiderØst-RivØst-RivØst-Riv06.03Manuell fremdriftjunKv 3, 2020 jul26.0626.06augsepKv 4, 2020 oktnovdesKv 1, 2021 janfebmarKv 2, 2021 aprmai