Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4.docx
for å avklare alle detaljer. Info 06 BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. Info 07 SHA PM04: Risikoanalyse i SHA plan oppdatert i egen gjennomgang med Hande og er kommunisert ut til alle utførende. Punkter som krever særskilt aktsomhet tatt opp i første byggemøte. Info Utførte SJA siden forrige møte: 0 Registrerte RUH siden forrige møte: 0 Planlagte SJA før neste møte: 0 08 FREMDRIFT PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Oppdatert plan lagt ut på Interaxo under Fase 2. Info PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. Info 09 ØKONOMI Endringer: Svært viktig at kostnader knyttet til endringer initiert av Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og