Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 3, 2019JulAugSepEkstern milepælTidsfristOpprinnelig planQtr 4, 2019OctNovDecQtr 1, 2020Qtr 2, 2020JanFeb MarApr MayMilepæl i opprinnelig planSammendrag i opprinnelig planFremdriftJunQtr 3, 2020Qtr 4, 2020Qtr 1, 2021Qtr 2, 2021Qtr 3, 2021JulAugSepOctNovDecJanFeb MarApr MayJunJulAugRør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler Rengjøring over himlingMontering av himlingsplaterGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld ByggrengjøringGulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerGulvlegging belegg/tepper 06.11Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ monteringInnregulering ventilasjon/funksjonstestingEl ‐ Programmering av lysSparkling og maling siste strøkAV montasjeIgangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett 10.12Asbestsanering gamle klimaveggerTekniske frakoblinger