Title: Referat leietakermøte 10 - Pareto nye kontorer.docx
antallet trinn, ønsker 15 cm per trinn. Ønsker stikk på annen hver plass i AMFI Sete, 55 cm. Er det mulig å sette inn en rad til med stoler. Farge på amfi-stoler, Nina ser på dette AMFI lager, flytte veggen i akse 2. AMFI snittegning, Nina. Resepsjonsområdet, Pareto ønsker ikke finervegg, men glatt malt flate, Iark utarbeider alternative fargevalg Beslutningsplan: Plantegninger 9 – 11 etasje: 18.02.19 Plantegninger 6 – 8 etasje: 12.09, ønske om 27.09 – kommer tilbake til Pareto ang. Materialvalg 9 - 11 – 30.06.2019 Møbler – ikke avklart Himling – åpen himling i 9 etg – ikke avklart Datagulv 9 etg – Ikke avklart Fremdrift: Etasje 9, 10 og 11: Q1 2020 Etasje 8: Des. 2020 – Jan. 2021 Etasje 7: Tett fasade sommer 2020, utvidelse 1. halvår 2020 Etasje 6: Q2 2021 1.3 Pareto stiller seg positive til at aggregater langs med akse 16 kan bygges til sommeren 2019. Rombehandlingsskjema: Iark utarbeider løpende rombehandlingsskjema for etasjene. Garderober: Pareto gis muligheten til å leie private skap i forbindelse med