Title: Referat ITB 18 Gjennomføring   - 27.01.2020.pdf
Skien - LillehammerSide 3 av 5Frist AnsvarVentuke 5RIVuke 5uke 5RIE/RI/ Aut. RIV/RIEuke 5RIE/RIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse4SAT- EGENKONTROLL ENTREPRENØRER Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.Egenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.Entreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.Se vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.