Title: Referat ITB 10 Gjennomføring   - 26.08.2019 .pdf
eksisterende SD-anlegg. Automatikk sender over oversikt/ liste på systemer som ikke er tatt med i nytt SD-anlegg til prosjekteringsgruppen (PG) RIV vurderer oppdatering av automasjonstabeller og funksjonsbeskrivelser 12.08.2019 Iht. sjekk av eksisterende SD-anlegg ble det registrert noen avtrekksvifter som eventuelt skal videreføres til nytt SD-anlegg. Iht. RIV skal signaler fra avtrekksviftene videreføres til nytt SD-anlegg.