Title: SHA 03.xlsx
leveransetid. \nM2: Espen fra BH følger opp dette, møte med leverandør av system gjennomføres 6. Februar A i x x x x x x x M1: Avfallshåndtering - det plasseres containere på utvendig riggområde. Papp kastes/presses i kjeller. Stian sender ut riggplan til de andre entreprenørene. \nM2: Riggplan ligger på Interaxo, og oppdateres fortløpende x i x x x x x x x M1: Stian kaller inn entreprenørene til innføring i Dalux.\nM2: Stian og BH tar en egen gjennomgang først.\nM3: Skjekkliste for varme arbeider er opprettet. Stian kaller inn prosjetlederne fra hvert firma til gjennomgang x i x x x x x x x M2: Når kvinnelige arbeidere kommer på plassen skal riggfasilitetene gjennomgås med dem og de skal oppmuntres til å komme med innspill til forbedring. Alle varsler BH/ Øst-Riv dersom det kommer kvinnelige arbeidere til byggeplassen. BH/ Øst-Riv finner garderobeløsning for jenter A A i i i i i i i M2: Prosjektet har elektronisk stoffkartotek, ProduktXchange, som alle på byggeplassen skal bruke. Øst-Riv lager