Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Enkling av gipsvegger toaletter EL‐føringer I vegger El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Lukking av gipsvegger toaletter Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Søknad om midlertidig brukstillatelse Toalettkjerner Flislegging El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ kobling av bafler Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rengjøring over himling Montering av himlingsplater Byggrengjøring Gulvlegging parkett Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Gulvgips før teppe Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger El ‐ Programmering av lys Gulvlegging belegg/tepper Igangkjøring og testperiode Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering AV montasje