Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
er heldig å møblere helt ut til fasade. Info Brannskap akse 6-7 inn i sjaktvegg (Ref. UNI consult). PM02: Må se nærmere på løsning. Må tilpasses planlagt spilevegg. E&H 23.09.21 PM03: Finert vegg. Er på betongvegg og det må derfor lektes ut. Får et sprang på 5-10cm. IARK avklarer med ARK for beslutning. IARK/ARK 2000W kjøling i /Data/kopirom legges inn. 2 baffler. E&H Plassering av baffler ved betongdrager koordineres (ute ved fasade) E&H Iark og E&H koordinerer plassering av romkontrollere. PM02: Nina avklarer. Må tilpasses finerte vegger. Må senere tas en KS av alle synlige punkter på vegg. PM03: Plasseringer avklart. IARK sjekker mulighet for sorte romkontroller bak resepsjon. IARK 23.09.21 PM02.04.01 Bøttekott/WC: Ønsker å klargjøre for senere omgjøring av bøttekott til WC mtp. økt personbelastning. Jonas tilrettelegger for en slik endring gjennom å gi tilgang til sjakt. PM03: Fører opp 110 til utslagsvask, der man senere kan koble på WC. Må ha sluk i bøttekott. Jonas reviderer tegning. E&H 09.09.21