Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 3, 2019JulAugSepEkstern milepælTidsfristOpprinnelig planQtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020Qtr 4, 2020Qtr 1, 2021OctJan Dec Nov Resetter delevegger Male og fuge veggene 01.11Feb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarParoc I ryggsekken Flyte skap før data flyttes. Flytte dataskap. Bygge provvegg I akse 1 og langs akse C. Demontere delevegg møterom Vi bistår Pareto med flytting av skap gjennom dagen. Flytte strøm I veien for dørutsparing. Stålsøyle ved dør Utsparing for dør akse 0 ‐ montere ståldør. Varmerør tilpasses føringsvei. Montere stålforsterkning. Sage utsparing Montere hovedkanaler, montere brannspjeld. Branntette. Resetter delevegger Male og fuge veggene 08.11Skinnepakke Hulltaking og riggbistand Fordelingsskap Kabling og tilkobbling hvert agregat.