Title: Kontrollplan BL.pdf
mangellister. Status 27.11: Dørhåndtak er for nære dørkarm, så fingre kræsjer/klemmes i karm når man dytter opp døren. Access påstår i mailkorrespondanse med vedlagt tegning at de har montert etter ARK sine tegninger. Byggeledelse dobbeltsjekker dette. Hvis det er montert i henhold til tegning må det ses på alternativer her. Status 04.12: Dørhåndtak er demontert av Access. Nye dørhåndtak kommer 18.12. Morten Tvedt har sagt at Pecunia tar denne kostnaden. Status 18.12: Dørhåndtak har ankommet byggeplassen og er montert. Status 11.12: Stikkontroll gjort. Ingen avvik notert. Tas som feil‐ og mangel etter overtagelse hvis det er noe som mangler eller er feil utført. Status 11.12: Noen har mansjetter, andre har ikke. Tallberg har åpenbart påbegynt dette arbeidet. Må følges opp at det gjøres hele veien. Status 18.12: Mangler 3 stk Status 08.01.21: 1 mansjett mangler, 1 er løs. Tallberg må gjøre dette bedre. Status 15.02.21: Fortsatt ikke utbedret. Ivar L sendt påminnelses‐mail til Tallberg. Statis 05.03.21: