Title: SHA 14.pdf
Beskrivelse: M1: BH/Øst-Riv sjekker muligheten for system for logistikkplanlegging/ bestilling av leveransetid. M2: Espen fra BH følger opp dette, møte med leverandør av system gjennomføres 6. Februar M11: PlanYo vil bli brukt. Stian kaller inn Frode, Hans og Espen til gjennomgang M14: Stian kaller inn de andre entreprenørene til innføring i systemet M9: Øst-Riv sjekker status på 3D-modell i Dalux. M11: Arkitekt er det eneste som gjenstår. Stian sjekker status M12: Mangler tegninger fra ARK M13: Det gjennomføres en "opprydding" av Dalux i denne uken, for å få plantegningene riktige. M14: Dalux kommer denne uken. Utfordring med bytte av aksesystem