Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 19.03.21: Avklart løsning på permanent trapp mellom plan 11 og takplan 12. Stillas blir fjernet omtrent samtidig som den permanente løsningen blir montert. Deretter kan SSG komplettere der hvor det er skader på markise. Status 09.04.21: Castor har vært på prosjektet i dag og målt for permanent plattform/stige. SSG mangler fortsatt å bytte ett rekkverksglass, samt fikse duk på markise som er skadet. Status 30.04.21: Andreas har purret Castor ved flere anledninger etter påske uten hell. SSG bytter knust rekkverksglass i dag 30.04, og markiseduk er allerede byttet. Status 07.05.21: SSG har ikke justert markisearm over Paretoinngjerding. De kommer i uke 19 for å gjøre dette. Status 21.05.21: SSG sendte mail 07.05. om at markisearm er justert. Punkt lukkes her.