Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
RivearbeiderTekniske frakoblinger Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Asbestsanering gamle klimavegger Strippe gulver Rive klimaskilleInnredningSlissing for gulvbokser Montasje gulvbokser for støping Nye skjørt Sparkling av gulver Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromAktivitetProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingMilepælSammendragProsjektsammendragInaktiv aktivitetStartFinishDuration % Work