Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
Kontrahering Ryggsekk5 dagerto 21.06.18 on 27.06.1844Søk IG arbeid Ryggsekk3 ukrto 28.06.18 on 18.07.1845Utsendelse arbeidsunderlag Påbygg2 dageron 09.05.18 to 10.05.1846Buddsjetering Påbygg12 ukrfr 11.05.18to 02.08.1847Kontrahering Påbygg15 dagerfr 03.08.18to 23.08.1848Søk IG Påbygg3 ukrfr 24.08.18to 13.09.18AktivitetProsjektsammendragManuell aktivitetProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: ma 29.01.18DelingMilepælInaktiv aktivitetInaktiv milepælBare varighetManuell sammendragsfremhevingSammendragInaktivt sammendragManuelt sammendragSide 1Kv 2, 2018 apr maijunKv 3, 2018 julaug sepKv 4, 2018 okt nov27.0613.0317.0416.0414.0519.0716.0830.0817.0807.09Bare startBare sluttEksterne aktiviteterEkstern milepældesKv 1, 2019 janfeb marKv 2, 2019 apr maiTidsfristFremdriftManuell fremdriftjunKv 3, 2019julaug sep