Title: Referat ITB 06 Gjennomføring   - 20.05 2019 .pdf
08.04.2019 RIV skriver funksjonsbeskrivelse og tabell for sprinkleranlegg. Link til funksjonsbeskrivelse og -tabell legges inn i Systemoversikten.4SAT- EGENKONTROLL Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 3 av 9Frist AnsvarRITBRIERIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseEgenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.Entreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.