Title: SHA 02.xlsx
SHA/HMS-punkter Ansvar (A) /info (i): Beskrivelse: Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Hammerstad Innvendige Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse Frist Lukket M1: Alle er ansvarlig for at nye ansatte i eget firma og underentreprenører gjennomfører SHA-intro og fyller ut PSI\nM2: Stian, Morten og Frode setter seg ned og ser på avtale- og lønnsvilkår. A A i i i i A x i 2019-02-01 00:00:00 M1: Lagring skal ikke skje i gang, garasje og generelt fellesareal som brukes av leietakere. Mellomlagring på plassen skal minimeres\nM2: Dette har blitt en del bedre. Viktig å fortsette fokus på dette i i i i i i i x i M1: Samordningslister skal signeres (henges opp ved infobrick i plan 9) innen 23.01.2019.\nM2: Det mangler fortsatt mange! Ny frist 31. Januar i i i i i i i x i 2019-01-23 00:00:00 M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til risikoanalyse. BH kaller inn, og alle sørger for å stille med minst èn representant. BH sender ut risikoanalysen i forkant\nM2: Møte gjennomført