Title: Referat ITB 10 Gjennomføring   - 26.08.2019 .pdf
RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene25.03.2019 Systemoversikten oppdateres med kolonner for når skjemaene for fullskalatest er ferdig utfylt og godkjent av PG og utførende 08.04.2019 Systemoversikten revideres av RITB. Siste revisjon: DM1-3 Systemoversikt 11.04.2019 06.05.2019 Systemoversikten revideres av RITB. DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Revisjon: 433, 434 elkraft Underfordelinger RIE sender over Underlag. 20.05.2019 Systemoversikten «DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1)» revideres av RITB. Revisjon: Endringer i 433, 434 elkraft underfordelinger. RIE sender over underlag. 03.06.2019 I tillegg til fullskalatest på Brann og sikkerhet for hele bygget skal det gjennomføres fullskalatester (stille alarm) for hver enkelt leietaker etter hvert som leietakere overtar sine områder. RIITB reviderer systemoversikten For planlegging av fullskalatester for leietakere er det avtalt møte med RIV, Ventilasjon, RIE og Elektro torsdag 13. juni kl. 09:00 i DM 3.