Title: Colliers Prosjektmøte 1.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Rutiner møtereferat: Pec Pecunia vil skrive referat fra prosjekteringsmøtene, samt organisere hvem som skal skrive referat fra særmøter. Referat distribueres pr. mail til deltagerne, som har en plikt til å kommentere mottatt referat så raskt som mulig, og senest innen neste møte. Hvis det ikke kommer kommentarer, vil referatet bli bindende for partene. Alle 1.2 Prosjektorganisering: Thomas Neslein vil være prosjektleder. Hanne Margrethe Hjermann og Nina Sperling er engasjert som interiørarkitekt. 1.3 Planløsning: Iark 10/5 Planløsning ble diskutert og følgende ble avtalt: Iark tar en befaring hos Colliers torsdag 29/4. Det er ønsket å legge til et ekstra kontor mellom akse 3-5, samt øke arealet til Corporate noe. Kjøkken/Lounge område knas ytterligere og vi ser på mulighetene for å flytte garderobe inn til WC. Rom blir målsatt. 1.4 Vinskap Colliers 10/5 Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap 1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Pecunia Pecunia kommer tilbake med