Title: Kontrollplan BL.pdf
funnet i oppgang 3, må gjøre samme sjekk i oppgang 1. Status 25.09: Respo kommer uke 40/41 for å utbedre i oppgang 3. Samme problem finnes i etasje 3, 4 og 8 i oppgang 1. Her vil det pigges opp og støpe på nytt. Samtidig som det skal gjøres en rens og polering i begge trappeoppganger. Status 09.10: Respo har pigget repos plan 4 DrM 3. Ser ut til at strekkriss skyldes feil i terrazzo. Gulventreprenøren støper understøp med armering i to omganger. Understøp blir liggende 14 dager for å se utvikling, og så støper Respo terrazzo. Status 16.10: Det ble støpt i homogensjikt på betongunderlag tirsdag 13.10. Det blir liggende i 14 dager (27.10) for å se utvikling. Status 23.10: Ingen rissdannelser per i dag. Venter fortsatt til 27.10 før endelig konklusjon tas. Status 30.10: Befaring gått. Terrazzo har godkjent underlag, og tilbakemelder på når støp utføres. Status 06.11: Terrazzo er støpt. Pågår sliping. Gås befaring etter slip og polering. Plan for videre arbeid legges etter befaring. Status 13.11: Befaring gått.