Title: 14_Byggemøte 5.etg. Colliers 22122021.pdf
Tegninger: iArk oppdaterer tegning med flytting av brannskap og ny plassering pulverapparat Rom 5-123 har fått endret himling, dette tegnes as build av ARK Rom 5-120/5-121 bevares Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok. Grid er sendt ut, tett himling kommer. Støvmålinger utføres etter rengjøring over himling og sluttrengjøring. BREEAM HEA09 Elektro: iArk oversender datablad på lamper over kjøkken, Patrick melder tilbake hullmål i speil. Lamper er bestilt, speil bestilles når lamper er på plassen uke 51. Ventilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H Svarte leveres 17/12 Overstrøm fra toaletter løses med felles rist i forrom Rør: Det må suppleres med hånslukker i begge ender av lokalet. iArk tegner inn, OAR leverer Kjerneboring fra stillerom til rørføringer må utføres, bestilt.Diverse:Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo InfoiArkARKInfoAlle/Hande Ivar/AlleHande/R&HiArk/TallbergR&H/Frode