Title: 08_Byggemøte 5.etg. Colliers 10112021.pdf
COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Det finnes mulighet for ytterligere lomp i 4.etg med mindre lagringsplass. Vurderes. Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Fremdrift er i rute, noen punkter litt foran Bygget skal trykktestes helgen 27/11. Ingen arbeider da. Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut 1.11 Arbeidstegninger er mottatt for alle fag. Rombehandlingsskjema skal være gjeldende for bestillinger. Uavklarte punkter må stå på HOLD. ME følger opp dette Alle dører gått gjennom på beslagsliste med JR, alt ok Midkjerne kles med valnøtt finer ink. tekniske dører, el tavle merkes med klistremerke på finer Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok Hande sjekker farge på lager og forrom akse 0 -ny romBHplan kommer i dag Alle fasadeprofiler som har lydvegg monteres med gips