Title: Kontrollplan BL.pdf
ikke gjøres mens vi er på prosjektet. Lukkes 3. Div. blikk og beslag ‐‐> Status 25.06.21: PT er i gang med diverse blikk og beslag. 4. Fasade sør Sidefløy Olav V’s gate ‐‐> Status 25.06.21: Pågår. Morten Tvedt holder i dette Status 02.07.21: Profilteam har meldt at de monterer sidebeslag akse 2 og 15 ila. uke 27. Joel kontakter Johannes for adkomst. Pecunia v/ Viggo har nøkkel til serviceterrasse. Sjekkes om beslag over dører til serviceterrasse er montert eller om GU/vindduk er synlig. Status 09.07.21: PT har tilbakemeldt at beslag i akse 1 og 15, samt i topp av glass/profiler hvor fasadestigere går. Punkt lukkes.