Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Siste rev av arkitekt/møbleringsplan er nå fryst Info Arbeidstegninger må være klare 01.10.21 PM04: Alle tegninger legges på samme mappe som tidligere. Fase 2 mappe brukes for fremdrift og referater foreløpig. PM02.01.01 Romhandlingsskjema: IARK lager et foreløpig skjema med kjente elementer snarlig. Skjema må være komplett senest 01.10.21. PM03: Foreløpig skjema lagt ut på Interaxo. IARK 01.10.21 PM04.01.01 TEGNINGSLEVERANSER: Hvilke områder kan vi ha arbeidstegninger klare for til 01.10? Hvilke områder må settes på hold og tidspunkt for arbeidstegninger? Møblerigsplan (prosjekteringsunderlag) – låst? Alle vegger låst. Ikke tenkt ytterligere endring. Eneste at fast. Kjøkkenet låst. Faste installasjoner – utforinger beskrevet. Møte med Colliers tirsdag 28.0for å avklare faste installasjoner Plantegning (prosjekteringsunderlag) – låst? Er vegger låst?? Gulvplaner (luft- og lysberegninger) (Prosjekteringsunderlag) – Låst? Himlingsplaner (prosjekteringsunderlag) – låst?