Title: Referat ITB 11 Gjennomføring   - 09.09.2019 .pdf
30 Røranlegg (varme og Kjøling).Frist SAT - Montering / kabling 1.sept. 2019 • Øvrige systemer fortløpende iht. fremdriftsplan Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende iht. fremdriftsplan 25.03.2019 Systemoversikten revideres/oppdateres med følgende:332 Sprinkler • 370.103 Lokalkjøling Pareto • 370.104 Kjøling ventilasjon • 433 Elkraft fordeling til alminnelig forbruk.08.04.2019 Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. 06.05.2019 Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. 20.05.2019 RIV oppdaterer systemoversikten med link til funksjonstabeller – frist uke 21 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser og – tabeller. 03.06.2019T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheim