Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5.docx
at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. Info 07 SHA Utførte SJA siden forrige møte: 0 Info Registrerte RUH siden forrige møte: 0 Planlagte SJA før neste møte: 1 (Øst-Riv -> Hulltaking) 08 FREMDRIFT PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Oppdatert plan lagt ut på Interaxo under Fase 2. Info PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. Info Avklart at Hande begynner med vegger i kontorer fra akse 0 og ut selv om finerte vegger og fast innredning ikke er avklart. Venter med kjerne + kjøkken/lounge til detaljer er besluttet. Info 09 ØKONOMI Endringer: Endringer initiert av Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) for avklaring av kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid