Title: Referat ITB 04 Gjennomføring   - 08.04 2019 .pdf
11.03.2019 Systemoversikten er revidert ved at det erlagt til flere kolonner under SAT Montasje Rør Vent og El.RIV og RIE kontroller om det er mangler i systemoversikten mht. alle systemer er med i oversiktenEntreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. (Fredag 22.mars er fristen før neste ITB møte- 25.mars.)30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling 1.sept. 2019Øvrige systemer fortløpende iht. fremdriftsplanFør I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende iht. fremdriftsplanNB! Systemoversikten ligger på Interaxo25.03.2019 Systemoversikten revideres/oppdateres med følgende:332 Sprinkler • 370.103 Lokalkjøling Pareto • 370.104 Kjøling ventilasjon • 433 Elkraft fordeling til alminnelig forbruk.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no