Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
Erik kaller inn til befaring. PM03: Himling er revet. Hande innkaller til befaring med tekniske for KS snarlig. OK. Hande 17.09.21 PM04.03.01 Pecunia har aksepter dobbel dør inn mot McKinsey. 04 VVS E&H påpekte at det ikke er heldig å møblere helt ut til fasade. Info Brannskap akse 6-7 inn i sjaktvegg (Ref. UNI consult). PM02: Må se nærmere på løsning. Må tilpasses planlagt spilevegg. E&H 23.09.21 PM03: Finert vegg. Er på betongvegg og det må derfor lektes ut. Får et sprang på 5-10cm. IARK avklarer med ARK for beslutning. PM04: Finerte vegger avklares i møte med Colliers. Brannskap fjernet på iARK tegning. IARK/ARK 2000W kjøling i /Data/kopirom legges inn. 2 baffler. E&H Plassering av baffler ved betongdrager koordineres (ute ved fasade) OK. E&H PM03: Plasseringer romkontrollere avklart. IARK sjekker mulighet for sorte romkontroller bak resepsjon. PM04: Alle leveres hvite, og må evt. etterlakkeres. IARK 23.09.21 PM02.04.01 Bøttekott/WC: Ønsker å klargjøre for senere omgjøring av bøttekott til WC mtp. økt