Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Dører ‐ montering I gipsvegger Gulvgips før teppeGulvlegging belegg/tepperSparkling og maling siste strøk Montering av glassfronterFast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ monteringIDTask ModAktivitetsnavn1694 1695 1724 1708 1696 1697 1698 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 2041 2042 2048 2045 2047 2043 2044 2046 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2058 2057 2081 2089 2097 2082 2090 2096 2098 2059 2061 2080 2086 2060 2062 2079 2065 2084 2064 2100 2083 2091 2092 2099 2087 2088 2094 2066 2067 2093 2070 2095 2068 2069 2076 2071 2085 2077 2078 2101 2063 2072 2073Søknad om midlertidig brukstillatelse Innregulering ventilasjon/funksjonstesting AV montasje El ‐ Programmering av lys Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring FerdigbefaringOmbygging Føringsveier teknikk For provisorierV3 ‐ Eksisterende (akse 0/B‐C)Etasje 7