Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ Gulvkanaler og gulvbokser for nedstøping Klart for innredning Oppbygging av gulv + 10cm Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling Enkling av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring EL‐utstyr på/i vegg Brannvegg i betong Sparkling og maling første strøk Oppheng T‐profil himling kontorarealer Toalettkjerner Flislegging El ‐ Utstyr på/i vegg Byggrengjøring over himling Gulvlegging parkett El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Montering av himlingsplater Rør ‐ kobling av bafler Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Byggrengjøring Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom