Title: Hea20.v01.pdf
BLBLBLHyppighet/omfang1 gang pr. uke. Inspeksjon lagringssted.Kontinuerlig.Daglig, føres i dagbok-logg.Daglig, føres i dagbok-logg.Råbygg: 1 gang pr. uke.Råbygg: 1 gang pr. uke.1 gang pr. uke. Hyppigere ved mye nedbør.Tett bygg: 1 gang pr. uke.Før/etter aktuelt sone/etasje er sparklet. Fysisk måling av temperatur og RFFør/etter aktuelt sone/etasje med flytavretting. Fysisk måling av temperatur og RF f Koordineres mot fremdriftsplan og støp av betong. Kontrollere at sjekklister er fylt ut, signert og at verdiene er innenfor toleranse. Før legging av gulv i respektive etasjer, 8-11.StatusTid (uke) Nr. Kontrollområde/ kontrollpunkterFuktmåling i trevirke som skal lukkes inn.Hva skal kontrolleres At entreprenøren kan fremlegge dokumentasjon på at det er målt relativ fuktighet i trevirke som skal lukkes inn og at fuktnivået er lavere enn kritisk nivå før innlukking. For eksempel bindingsverk før isolasjon og plater monteres.Våtrom.