Title: Referat ITB 11 tester   - 11.12.2019.pdf
Sesongmessig driftsstart av tekniske anlegg ved ulike belastninger klima persontetthet etc. • Der det er hensiktsmessig, skal testing også utføres i perioder med ekstremt mange og -få brukere i bygget.11.12.2019 Skjemaene for integrasjonstest av bygningsdelene 30 Røranlegg, 31 Sanitær og 33 Brannslokking er avklart.Driftsstart / integrasjonstester med SD-anlegg.31 Sanitær (pumpekummer) 16.januar kl. 09:00 (egenkontroll rør/aut. 14 januar 2020).31 Sanitær (pumpekummer) 16.januar kl. 09:00 (egenkontroll rør/aut. 14 januar 2020).30 Røranlegg (varme):Elektro melder tilbake til Aut. Ref. e-post fra Aut. 20.11-2019 Aut. melder tilbake eksakt dato for driftsstart / integrasjonstest33 Brannslokking (sprinkler):Avventer oppussing av rom til sprinklersentralForutsetning for integrasjonstest mot SD er at egenkontroller (SAT) er gjennomført og systemoversiktenT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697