Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 1, 2021Qtr 2, 2021JanFeb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarApr MayJunOmbygging nødvendig ventilasjon Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEL‐føringer I vegger Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Lukking av gipsvegger toaletter Lukking av gipsveggerSparkling og maling første strøkUtvide trapp mot karnappToalettkjerner FlisleggingOppheng T‐profil himling kontorarealer/ toalettkjernerGulvlegging belegg/tepper El ‐ Utstyr på/i veggMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingByggrengjøringMontering av himlingsplaterRemontering inngangsdørEnkling vegger og himling i karnapp El‐føringer I vegger karnapp Lukking vegger i karnapp El ‐ oppkobling av persiennestyring Sparkling og maling siste strøkVentilasjon ‐ montering av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler