Title: Hovedfremdrift.pdf
1 uk335Elektroarbeider1 uk336Integrert test / idriftssettelse / innregulering2 ukr337Klar for provisorier1 dag338Overlevering (DATO IKKE KLAR)1 dag339340360.014 Aggregat - U2 Akse 4 (Betjener 2. og 3. etg. Akse 0-6)Klargjøring/rydde areal57 dager 1 uk341Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)2 ukr342Aggregatlevering0 dager343Aggregatmontasje2 ukr344Rørleggerarbeider1 uk345Elektroarbeider1 uk346Integrert test / idriftssettelse / innregulering2 ukr347Klar for provisorier1 dag348Overlevering (DATO IKKE KLAR)1 dag349360.010 og 360.011 Aggregater på taket akse 4-5 (Betjener 10. etg. Akse 1-6 og 11. etg. 1-8)26 dager359360.029 Etasjeaggregat plan 10, Akse 16, (Betjener plan 10, Akse 13-16)389 dager369360.020 Etasjeaggregat plan 11, Akse 11, (Betjener plan 10, Akse 6-13)389 dager379389399409419429