Title: Referat ITB 07 Gjennomføring   - 03.06.2019 .pdf
11.03.2019 Systemoversikten er revidert ved at det erl agt til flere kolonner under SAT Montasje Rør Vent og El. RIV og RIE kontroller om det er mangler i systemoversikten mht. alle systemer er med i oversikten.30 Røranlegg (varme og Kjøling).Frist SAT - Montering / kabling 1.sept. 2019 • Øvrige systemer fortløpende iht. fremdriftsplan Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende iht. fremdriftsplan 25.03.2019 Systemoversikten revideres/oppdateres med følgende:332 Sprinkler • 370.103 Lokalkjøling Pareto • 370.104 Kjøling ventilasjon • 433 Elkraft fordeling til alminnelig forbruk.08.04.2019 Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. 06.05.2019T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 6Frist AnsvarRIV