Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Provtekke inne i plan 10 (akse 12-16) Montere stillas rundt plan 10 (akse 12-16) Rive plan 10 fra akse 12-16 inkl. provtekking fortløpende, ink. Demontering stillasPåbygg plan 10Akse 0-8Forsterke HSQ bjelke i DO9, akse C-D søyler og dragere DO 10, Akse 0-8 skjøte opp Heissjakter, plan 10 Hulldekker DO 10, Akse 0-8 Provtekke DO10, inkl. provsluk InnredningInnvendig byggearbeider Oppbygging VVS Oppbygging ElektroAkse 8-16Forsterke HSQ bjelke i DO9, akse C-D søyler og dragere DO 10, Akse 8-16 skjøte opp Heissjakter, plan 10 Hulldekker DO 10, Akse 8-16 Provtekke DO 10, inkl. provsluk Gesims/parapet Isolering og taktekking takterrasse plan 11 Demontere stillas for plan 10, akse 8-16 Montere fasade plan 10, akse 8-16 InnredningInnvendig byggearbeider Oppbygging VVS Oppbygging ElektroVarighet2 dager 10 dager 5 dager 5 dager 2 dager 4 dager 3 dager 2 dager 52 dager 1 uk