Title: SHA 06.xlsx
SHA/HMS-punkter Ansvar (A) /info (i): Beskrivelse: Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Hammerstad Innvendige Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse Frist Lukket/OK M1: Alle er ansvarlig for at nye ansatte i eget firma og underentreprenører gjennomfører SHA-intro og fyller ut PSI\nM2: Stian, Morten og Frode setter seg ned og ser på avtale- og lønnsvilkår. A A i i i i A x i 2019-02-01 00:00:00 Lukket M1: Lagring skal ikke skje i gang, garasje og generelt fellesareal som brukes av leietakere. Mellomlagring på plassen skal minimeres\nM2: Dette har blitt en del bedre. Viktig å fortsette fokus på dette\nM3: Entreprenørene har fokus på dette i i i i i i A i i OK M5: Peritus mangler mange, og følger opp dette. Nye firmaer på plassen fortsetter å tas opp ukentlig, punktet lukkes.\nM6: Peritus er ferdig med prosjektet, og kun mindre arbeider med OAR og Tallberg. Peritus entreprenører fjernes fra listen. Punktet lukkes i i i i i i i x i M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til