Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
363 364 368 369 370 371 372 373 374 375 376 387 388 389 390 393 394 395 391 392 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 276 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 310 311 312 313 314 315 316 317 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345Klargjøre teknisk rom Heise inn aggregat Aggregatmontasje Rørleggerarbeider tekn. Rom El‐arbeider tekn. Rom Montasje leietakerarealer Oppstart/innregulering360.021 Etasjeaggregat plan 5, Akse 16 (Betjener akse 10‐16)Klargjøre teknisk rom Heise inn aggregat Aggregatmontasje før tilpasning vegg Rørleggerarbeider tekn. Rom El‐arbeider tekn. Rom Montasje leietakerarealer Tilpasning av vegg teknisk rom Aggregatmontasje etter tilpasning vegg Oppstart/innregulering360.024 Etasjeaggregat plan 6, Akse 16 (Betjener akse 09‐16)