Title: 06_Byggemøte 5.etg. Colliers 27102021.pdf
COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges.Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte.Planlegger oppstart flytting av byggeplasskontor uke 44, lagring Lagringsplan for plan 4 vedlegges, lager kan flyttes i dagTegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut 19.10 Arbeidstegninger er mottatt for alle fag. Rombehandlingsskjema skal være gjeldende for bestillinger. Uavklarte punkter må stå på HOLD. ME følger opp detteBygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Sjakt 5-508 skal ha et sluk og fordelerskap. Hande monterer 60x60 luke senere når OAR melder ferdig. Gulvbelegg vurderes Gjennomføring i akse 1 gulv støpes igjen og branntettes Hande bistår Tallberg med oppmåling kjøkken Lukkeskjemaer fylles ut fortløpendeElektro: Gulvbokser leveres med flens. Metall i flis og parkett, plast i teppe Tavle akse 1 er spenningsløs – rives uke 44