Title: 17_Byggemøte 5.etg. Colliers 19012022.pdf
Tegninger: Rom 5-120 blir som på opprinnelige tegninger, Collliers har ikke avklart ny møblering.Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i DaluxElektro: Mulighet for å montere kunstverk i møterom 5-011. iArk skaffer lyset levert på plassen. Lysstyring må avklares. Montering av kunstverk må enten utføres av egen leverandør, eller uten risiko for Hande/Tallberg. Ventilasjon:Rør:Diverse: iArk sjekker med Colliers om de ønsker stikk etc i resepsjon. Dette er evt en tilleggsbestilling. iArk tegner inn plassering samt ny lengde på resepsjonsdisk. Alt er ferdig terminert i gulvbokser. ME ønsker oppdaterte budsjetter ila uke 3. Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet, og legges i Interaxo på samme plassering som tidligere.Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo Info ME/EHiArkAlle/HandeiArk/TallbergJuniAlleAlle/ME/EHMJ sjekker revisjonstidspunkt på BREEAM Kim håndterer FDV og innsamling og oppfølging av dette.