Title: Oppstartsmøte - Simployer .pdf
“Gulv som i sarp” må avklares(visstnok en parkett). I dag er teppeplis inkludert i tilbudet. Differansen prises når type parkett er avklart.Info1.3Simployer ønsker ikke himling over mesanin seksjonen. LE mener dette kan bli problematisk mtp akustikk.Info1.4Moelven har 3-4 ukers leveringstid på sine produkter. Om de skal montere produktene, vil det ta lenger tid, pga deres kapasitet.Info1.51.61.71.81.91.101.111.121.131.141.151.16Det er høyst sannsynlig at IG vil komme inn sent. EBL er i kontakt med Pjotr i byggesak, for å få fortgang i prosessen. Søknad til arbeidstilsynet vil forhåpentligvis komme raskere en antatt. EBL er klar over risikoen ved å starte prosjektet før IG kommer, og bærer denne selv.Det vil høyst sannsynlig bli flere fasadeendringer på bygget i framtiden, det søker om delfasadeendring. Det er godkjent 7 porter i nord-fasaden.LE ønsker ikke å gjøre fasadeendringene før godkjenning foreligger.