Title: 09_Byggemøte 5.etg. Colliers 18112021.pdf
Hande/OAR avklarer mulig avløp til isbitmaskin. Inngangsdør heislobby monteres 29.11 Dører med laminat anti fingerprint har utgått – Ny farge avklares iArk Hande Elektro: Det blir pop up i sittebenk på peis Det blir lys i hylle i vinskap, tegning oppdateres Farge på stikk og brytere, alle hvite vegger leveres med hvite brytere. Alle andre vegger leveres med sort. Ventilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H uke 46 Avtrekk til peis vurderes. Ikke behov R&H sjekker mulighet for å få svarte følere til wise. Sort er et alternativ. Alle hvite vegger leveres med hvite brytere. Alle andre vegger leveres med sort. Rør: OAR sjekker mulighet for å flytte brannskap til møterom 5-011 Diverse: Colliers ønsker enkel ringeklokke som McK uten kamera