Title: Kontrollplan BL.pdf
Ivar/KimKimStatus 02.10: Veldig mye er lagt. Gjort KS løpende. Ingen avvik funnet så langt. Status 13.11: KS gjøres løpende. Ingen avvik avdekket per nå. Status 04.12: Ingen avvik avdekket per nå. Status 18.12: Lokalet er overtatt. Resterende avvik/feil og mangler, blir tatt i fora for feil‐ og mangelliste. Status 08.09: KS timelister viser flere dokumenterte timer med arbeid kabelstige/bane akse 0‐7 / X. Status 18.09: Oversendt for tilbakemelding av Tallberg.Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtført Utført Utført Utført UtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilder Sjekkliste: 10 ‐ KS1 (10.07.20)AV‐528. (07.09)AV‐464, AV‐465BIM360 BIM360ÅrTid (uke) 37‐4337‐4737‐4237‐40‐Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Oppfølging fremdrift og kostnader styrebokserPlassering vegger plan 6Brannvarslingsanlegg kjellerGlastadPersiennerPlan 26U22‐33, 4, 9‐11Akse Glastadb oks0‐10AlleAkse 12‐ 16A