Title: Oppstartsmøte - Simployer .pdf
Dersom 230v strømmen blir tatt i bruk, vil det senere ikke kapasitet for flere endringer. Magne(MH) mener dette er viktig å få avklart for å utnytte anlegget .Norsk Alu har i dag ett mindre 400v anlegg for seg selv.Skyveporten som går videre innover i bygget, må lukkes om ikke så lenge for å komme videre med prosjektet. Ziko må ha tilkomst for vareleveranser igjennom bygget. Fjellklubben må få inn banene sine etc. Det må kanskje settes opp en ny port for tilkomst. Espen avklarer dette.Varmepumpe er priset av Caverion, for fellesarealer. LE har brukt prisen til lystad(SL) på varmepumpe. Ziko(EBL) skal avklare hvilket tilbud som skal benyttes.Konsept på lys er utarbeidet. Ziko(EBL) ønsker ett møte med leietaker og MH, når konseptet for lokalet er utarbeidet.På nytt ventilasjonsrom på mesanin, ønsker Ziko å ha ett nettverkspunkt.Maling av ventilasjonsrør etc må avklares med leietaker. Hvem gjør dette?InfoInfoInfoInfoSL / CaverionMHInfoEBLEBL / LEEBLMHLE / EBL1.171.18