Title: Referat ITB 06 tester   - 23.09.2019 .pdf
Testing av alle installasjoner ved full belastning, dvs. oppvarmingsutstyr midtvinters / ventilasjonsutstyr midtsommers og under delvis belastning (vår/høst)".Tirsdag 15.oktober kl 10:00 Gjennomgang av skjemaer for integrasjonstest. Systemene 30 Røranlegg (varme), 31 Sanitær og 33 Brannslokking.3FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 6Frist AnsvarInfo.RI.. / EntreprRIITBerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 Nydalen