Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Frakoblinger Rive ventilasjonsrom Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorierEtasjeaggregat plan 10360.029 Etasjeaggregat plan 10, Akse 16, (Betjener plan 10, Akse 13‐16)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innreguleringNye inntakssjakter bak hovedtrapperInntakssjakter akse 5‐6Rive eksisterende fasade Fremdrift iht. Øst‐Rivs stableplanInntakssjakter akse 10 ‐ 11 Rive eksisterende fasade Fremdrift iht. Øst‐Rivs stableplanForsterke FundamenterBore 4 hull med kjerneborerigg (akse 14/A) Hulltaking for pelerigg Bore 3 hull med kjerneborerigg (akse 15/A)AktivitetSammendragProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingProsjektsammendragMilepælInaktiv aktivitetStartFinish