Title: Colliers Prosjektmøte 4.doc
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Rutiner møtereferat: Pec Pecunia vil skrive referat fra prosjekteringsmøtene, samt organisere hvem som skal skrive referat fra særmøter. Referat distribueres pr. mail til deltagerne, som har en plikt til å kommentere mottatt referat så raskt som mulig, og senest innen neste møte. Hvis det ikke kommer kommentarer, vil referatet bli bindende for partene. Alle 1.2 Planløsning: Iark 25/6 Befaring hos Pareto gjennomført. Planløsning nærmer seg klar til låsning. Iark jobber med siste endringsønsker før Pecunia sender ut tegning til Collier’s godkjenning. 1.3 Innredning/materialer: Iark presenterte første utkast til materialvalg. Forslagene ble tatt godt imot og vi jobber videre med dette i august. 1.4 Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Info mottatt. Pecunia etterspør mer info dersom dette trengs. 1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Pecunia 1. juli låser vi plantegning og en forenklet gulvplan som viser hvor det er ønsket teppe. Plan for resterende