Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
rombehandlingsskjema. IARK 09.09.21 Det beregnes tettvegg bak resepsjon mot møterom. Er tegnet ut, tas med i siste revisjon ifra Iark. Tegninger og modell korrigeres. PM03: Oppdatert. IARK / Pilot 09.09.21 PM02.03.01 Åpne forrom foran toalett: Colliers usikre på løsning. Nina avklarer. NB: Dette er en endring ifra låst plantegning. Viktig at endringsarbeider skilles ut og at estimerte kostnader knyttet til evt. omprosjektering varsles til Pecunia, for nærmere avklaring med Colliers om beslutning. PM03: Besluttet at Colliers går for åpen løsning. Modell oppdatert. IARK Snarlig PM03.03.01 Pecunia kommer med avklaring på hvilke rom man ønsker oppgraderte lydkrav. PEF sjekker med Thomas. PEC (PEF) 23.09.21 04 VVS E&H påpekte at det ikke er heldig å møblere helt ut til fasade. Info Brannskap akse 6-7 inn i sjaktvegg (Ref. UNI consult). PM02: Må se nærmere på løsning. Må tilpasses planlagt spilevegg. E&H 23.09.21 PM03: Finert vegg.