Title: Colliers Prosjektmøte 3.pdf
Planløsning ble diskutert og følgende ble avtalt: Det kommer noen siste innspill fra meglerne. Neste møte gjennomfører vi en befaring hos Pareto og ser videre på materialvalg.Side 1 av 2AnsvarPecAlleIarkFristPkt. Sak 1.4Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Info mottatt. Pecunia etterspør mer info dersom dette trengs.1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan:Forventes klart til neste møte. Det viktigste p.t. er å få låst plantegning og laget en forenklet gulvplan (hvor er det tenkt teppe) til 1. juli.1.6 Økonomi:Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek.1.7 DataromIkke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap.1.8Toaletter: 7 toaletter oppleves som for mange. Pecunia undersøker muligheten for reduksjon til 5-6. Dette lar seg gjøre.tn 31.05.21Side 2 av 2AnsvarPecuniaPecuniaFrist14/5