Title: 02_Byggemøte 5.etg. Colliers 29092021.pdf
med å få ting ut av sjakt så snart som mulig Ø500 rør i sjakt akse 4-5 må fjernes og støpes igjen Rør: Følger fremdrift og evt starter på det som kan gjøres tidligere. Noen hovedstrekk er startet Diverse: Alle fag reviderer budsjett på bakgrunn av reviderte tegninger så snart underlaget er mer oppdatert. Mads avklarer dette.