Title: 06_Byggemøte 5.etg. Colliers 27102021.pdf
Ventilasjon: Arbeider ut av sjakt er ferdig. OAR og R&H avklarer med branntetting så sjakter kan lukkes.Rør: OAR merker for inspeksjonsluke over himling til PW i sjakt akse 6. Hande monterer Rør i akse 1 gjenstår riving, lagt i Dalux til ØR