Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 06.11: Det har tidligere blitt observert i ulike lokaler at det ikke har blitt lydtettet i tekniske åpninger mellom rom, slik at tekniske entreprenører har måttet komme tilbake på et senere tidspunkt for å gjøre dette. Byggeledelse følger litt ekstra med på om dette blir gjort i plan 6 og 8, så det unngås å måtte gjøre dette etter klager fra leietagere. Status 13.11: Det er sendt ut en Dalux til Tallberg at de må påse at dette er gjort i deres gulvkanaler og veggakanaler. Byggeledelse tar et par stikkprøver i kommende tid. Status 27.11: Dette ble ført opp i feil‐ og mangellister under forbefaring av SB1 Markets, og byggeledelsen har gjort stikkprøver og ikke avdekket noen mangler. Stikkprøver fortsetter til lokalet overtas. Status 04.12: SB1 Markets er overlevert. Her skal det bestilles en lydtest etter ønske fra Pecunia. Samme prosedyre med oppfølging av lydtetting i feil‐ og mangelliste gjøres for plan 6 og 8. Status 18.12: Lydtest gikk bra, så det blir godkjent med de tiltakene vi nå har gjort.