Title: 011018 DrM 1 og 3 Byggherrens SHA-plan.pdf
Manglende varsling av støyende arbeider.Hvert enkelt fasadeelements tilstand er "ukjent" før demontasje. Elementene kan inneholde sprekkdannelser som gjør at elementet knekker ved demontasje.Ukorrekt fjerning av sikring og av- emballering fra pall.Svikt på transportutstyr. Manglende verneutstyr. Mangelfull planlegging.Manglende sikring av personer og materiell.Ikke tilstrekkelig sikring av bygningen. Manglende skilting.Dårlig merking/sperring av arealer det utførende arbeid skal foregå.Ikke tilstrekkelig hørselvernRisiko før tiltakK S R4 283 4 124 284 283 263 263 394 3 123 393 393 39Risikoreduserende tiltakSJA og god planlegging med ENT. Prosjektere rivemetodikk, sikringstiltak, stempling. Sikre at løftekroker er korrekt prosjektert.Varsle leietakere. Planlegge støyende arbeider til etter kl. 17:00.Etablere sikkerhetssone for ferdsel under demontasje, eventuelt helt eller delvis avsperre området under utførelse.