Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Plan 5 - Pareto - 360.021, 022 (og 005 og 013) OBS: Prov løsning i akse 6-10 Bestille aggregater 2019-04-19 00:00:00 2019-06-14 00:00:00 56 8 ukers levering Prosjektere RIE+RIV teknisk rom ? ? 61 2 mnd inkl. koordinering Levere tegninger teknisk rom ? ? 0 Klargjøre teknisk rom Bygningsmessige forberedelser tekn. rom Heise inn aggregater 2019-06-15 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 1 2 stk aggregater heises inn før fasade lukkes v/akse 16 Tilpasninger til ny fasader - VVS og elektro-arbeider?? ? ? ? Aggregatmontasje 2021-01-26 00:00:00 2021-02-09 00:00:00 14 Rørleggerarbeider tekn. Rom 2021-02-10 00:00:00 2021-02-24 00:00:00 14 El-arbeider tekn. Rom 2021-02-25 00:00:00 2021-03-09 00:00:00 12 Låse arkitektunderlag inkl. himling 2020-10-05 00:00:00 Bør skje tidligere Låse luftmengder (detaljert) 2020-10-06 00:00:00 2020-10-13 00:00:00 7 Prosjektere RIE+RIV 2020-10-14 00:00:00 2020-12-14 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Tverrfaglig kontroll tegninger 2020-12-15 00:00:00 2021-01-05 00:00:00 21 Inkl. entreprenører