Title: 21_Byggemøte 5.etg. Colliers 16022022.pdf
Elektro: Montering av kunstverk utføres av egen leverandør 22.2, Tallberg/Hande bistår med fremføring av strøm.Ventilasjon: Lydfelle mellom 5-210 og 5-211 må monteres iht lydrapportRør: Mangler siste tilkoblinger i innredninger Liten vannlekkasje fra sluk BK følges opp og utbedresDiverse: Feil og mangelliste gjennomgått og kvittert i møte. Noen gjenstående punkter følges opp. Alle fag må planlegge å rydde ut av 4.etg før alimak fjernes 23.2. Mulige tiltak etter lydmåling 15.2 må følges opp Det skal benyttes blå sokker i lokalet fremover. Access ferdigstiller sine arbeider 17.02Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet,Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleInfoInfo Info ME/EH AlleAlle/HandeHande/TallbergR&HOARAlleME/HandeInfoAlle/ME/EHog legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. Alt FDV underlag levers innen 1.3 BREEAM revisjon 25.02 Alle avvik er bekreftet lukket pt. Kim håndterer FDV og innsamling og oppfølging av dette.