Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
892SS+3 wksTallberg 871 848 848 848 848 848 848FS+5 dayHande 850 850 851 850 851SS+10 daTallberg Hande 884 Tallberg 870 Tallberg 870 853 Hande 854FS‐2 daysHande 855FS+10 daHande 856FS‐4 daysHande 856 859 859 859 859 867 881SS+5 dayOAR OAR 858 Tallberg 881 Tallberg 881 Hande 849 R&H 876 880 Hande 860FS‐3 daysHande Hande 861Tallberg R&H OAR OARTallberg Hande Tallberg R&H R&H HandeBare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragDecQtr 1, 2019JanFeb MarBare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 16Qtr 3, 2019JulAugSepEkstern milepælTidsfristOpprinnelig planQtr 4, 2019OctNovDecQtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020Qtr 4, 2020Qtr 1, 2021JanFeb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarRive gammel fasade (nord)Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikkTilpasse mot ny fasade inkl. teknikkTilpasse mot ny fasade inkl. teknikkAsbestsanering og riving gammel fasade Tilpasse mot ny fasade inkl. teknikk