Title: Byggemøte 2 - Simployer.pdf
SL legger isolasjon over pumpeledning. Bøifot har koblet opp pumpekummen, men sier at ledningene til pumpen er noe kort, slik at panelet kan komme litt lavt på veggen. Bøifot er ferdig med tilkobling i begge ender, og det er klart til å grave igjen. Kummen vil få ett lokk, for å kunne gjøre arbeider etter den er nedgravd. LE kontakter graver, slik at kummen blir tildekket i løpet av uke 47/48.Det vil være behov for 2 lifter inne i lokalet. Om flere må inn, burde dette skje i løpet av 2 uker.Brann-skap skal innfelles i en vegg som blir satt opp, Lystad tiltransporterer dette til LE straks.Varmepumpene blir levert i månedsskiftet Nov/Des. Maling, foliering eller levering av sort himlings-varmepumpe.MH har etterspurt fiber inne i bygget. MH lurer på om Simployer har kommet noe lenger i saken.InfoLE/IN/ SLInfoInfoMHInfoInfoInfoSL/RLInfoMH