Title: 15_Byggemøte 5.etg. Colliers 05012022.pdf
Patrick melder tilbake hullmål i speil. Lamper er bestilt, speil bestilles når lamper er på plassen uke 1. Ventilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H Svarte skulle vært levert. FA sjekker asap Overstrøm fra toaletter løses med felles rist i forrom Rør: Det må suppleres med hånslukker i begge ender av lokalet. iArk tegner inn, OAR leverer