Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
3 ukr105Utvide ventilasjonsjakter, nye kanaler og nye EL sjakter akse 6-103 ukr106Utvide ventilasjonssjakter akse 10-163 ukr107Nye stigeledninger til plan 10-11 400v8 ukr108Flytting leietakere0 dager109Leietaker plan 8 flyttes til plan 100 dager110Leietaker plan 5 flyttes til plan 90 dager111Bygge om Plan 8190 dager112Utskjøting av dekker6 ukr113Rive lettvegger og teknikk plan 810 ukr114Rive gamle takksonstruksjon plan 815 ukr115Innv bygningsmessig30 ukr116Opplegg ventilasjon27 ukr117Opplegg Elektro27 ukr118Leietaker plan 6 flyttes til plan 80 dager119Leietaker plan 6 flyttes til plan 80 dager120Demontere fasadeelementer50 dager121Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 0-5begge sider4 ukr122Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 5- 10 begge sider3 ukr123Rive fasadeelemnter plan 3-7 fra akse 10-16 begge sider3 ukr124Nye fasader plan 3-8220 dager125