Title: 05_Byggemøte 5.etg. Colliers 20102021.pdf
Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut 19.10 Arbeidstegninger er mottatt for alle fag. Rombehandlingsskjema skal være gjeldende for bestillinger. Uavklarte punkter må stå på HOLD. ME følger opp dette Hande sjekker med ARK om detaljer på himlingsplan akse 0-1Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Sjakt 5-508 skal ha et sluk og fordelerskap. Hande monterer 60x60 luke senere n¨år OAR melder ferdig. Gulvbelegg vurderes Hande merker for saging dør 5-509 Gjennomføring i akse 1 gulv støpes igjen og branntettesElektro: Tallberg pigger siste for plass til største gulvbokser. Gulvbokser leveres med flens. Metall i flis og parkett, plast i teppeVentilasjon: Arbeider ut av sjakt er ferdig. OAR og R&H avklarer med branntetting så sjakter kan lukkes.Rør: