Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
plan mottatt. Mads kaller inn til møte IARK, ARK, Hande for å sørge for at leveranseplan tegninger tilpasses fremdriftsplan / beslutningsplan Hande. Pilot (TB) / PEC (ME) 01.09.21 / 09.09.21 PEC (ME) 14.09.21 PM02.08.02 Pecunia skal komme tilbake med en skissert sluttdato/overleveringsdato for prosjektet. PM03: Foreløpig ferdigbefaring 15.02.21. Pevunia kommer tilbake med sluttdato til neste møte. PEC (PEF) 09.09.21 23.09.21 09 ØKONOMI Endringer i ifra spek og låste plantegninger: Svært viktig at endringer initiert ifra Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. Dette for å forankre endring og kost med leietaker. Tid til omprosjektering må evt. skilles ut som endringsarbeider. Info PM03: Alle endringer som ikke er ihensyntatt i låst plantegning må også varsles, og Pecunia vurderer hva som skal belastes LT. PM03.09.01 Oppdatert pris på spilehimling møterom 14-20p Hande Snarlig PM03.09.02 Pris