Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
strekk frem til stamme. Vil ha konsekvenser for himlingshøyde i 4. etg. Må vurderes når tegning kommer. OK PEC / E&H 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt. Info PM03: Belysningsmøte avholdt. IARK kommer med forslag for WC + lys mot fasade / drager. OK IARK 23.09.21 PM03: Kortlesere: 2x inn til meglere, 2x inn til Corporate, inngangsdør, ut til balkong hos Corporate. RIE og Hande koordinerer nøyaktig plassering og føring videre. OK. Kortleser ute og inne på balkongdør. Hande / Electronova 23.09.21 Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker. Behov for UPS reservekraft må avklares i samme møte. PM02: PEC kaller inn til møte med Colliers for avklaring. PM03: Per Erik følger opp. Størrelser skjermer må avklares i samme møte. Foreløpig anslått 75’’ Foreløpig 27.09. PEC (PEF) 23.09.21 PM02.05.01 Ønskelig med målsatte kjøkkentegninger og detaljert info om detaljer. PM03: Ikke ferdig. Haster. SE EGET PUNKT! IARK 14.09.21