Title: Kontrollplan BL.pdf
vrider på innsiden DM1. Access har fått beskjed om dette ‐ følges opp. Status 19.11.2021: Utført Status 03.09.21: befaring med RIB og R&H gått. RIB har godkjent gjennomføringer. Status 09.09.2021: Pecunia oppdateres og kontakter leietaker for tidspunkt utførelse. Status 19.11.2021: Utført. Status 03.09.21: Utføres samtidig som aksjon med riving av kanal i Soma. Status 09.09.2021: Venter på kapasitet Hande for aktivitet i Soma. Status 19.11.2021: Utført Status 09.09.21: Avvik på ujevn finish mellom smygsteiner samt mot persienner er registrert på Dalux. Persiennetest viste noe oppheng akse 10‐11, men at de lot seg kjøre ned. NSM v/ Grzegor har fått avvik på Dalux samt bedt om å se på punkt 09.09. Punkt holdes under oppsikt. Persiennemessig er dette OK, altså estetisk sak. Status 19.11.2021: Utført Status 16.12.21: KL har ikke hørt noe fra KL. Kim purrer Kjell. Status 27.01.22: McK har¨bestilt direkte fra leverandør ‐ punkt utgår.