Title: Oppstartsmøte fase 2 med  prosjekterende og utførende 26.04.21.doc
Dette må avklares opp mot hovedprosjektet. Vi ønsker/vurderer å flytte heis fra framsiden (TianLai) til baksiden. Hande ser på dette. I første omgang beholdes dagens heis på DM gt side. Denne dekkes til og gjøres penere. Demonteres ned til 5 etg som er planlagt. Hande ØstRiv Oppstartsmøte Colliers Dette er avholdt mandag 12. april kl. 14.00. Hande deltok. Avfallshåndtering: ØstRiv Det forutsettes fra Hande sin side at Øst Riv må la dagens avtale løpe inntil videre 26.04.21 PEF