Title: 18_Byggemøte 5.etg. Colliers 26012022.pdf
Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Det må planlegges for folie på 3stk vinduer som ikke har solavskjerming. Elektro: Mulighet for å montere kunstverk i møterom 5-011. iArk skaffer lyset levert på plassen. Lysstyring må avklares. Montering av kunstverk må enten utføres av egen leverandør, eller uten risiko for Hande/Tallberg. Juni sjekker opp leveringsdato på kunstverk 4stk lamper over resepsjon mot innredning flyttes litt ut. Artjom/Tallberg beslutter Ventilasjon: Heislobby er klart for montering Rør: Mangler siste tilkoblinger i innredninger Diverse: Hoff og iArk har sett på løsning med nye håndtak. Pris oversendt. ME beslutter.Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo Info ME/EH AlleiArkAlle/HandeiArk/TallbergiArk TallbergR&HOARME8.00