Title: Referat ITB 12 tester   - 16.01.2020.pdf
Etter hvert som datoer bestemmes /avklares legger ventilasjon inn datoene for egenkontroll (SAT) i systemoversikt tester. Gjelder alle ventilasjonssystemene. Driftsstart ventilasjon ca. februar / mars 2020. Driftsstart ventilasjonssystem 360.010 – Pactum medio februar 2020.2INTEGRASJONSTEST Etter at egenkontroller (SAT) er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres Integrerte systemtester/Integrasjonstester.Integrasjonstesten baseres på dokumentert egenkontroll.Integrasjonstester gjennomføres på automasjonsnivå og SD-anlegg (toppsystem).Tidspunkt for oversendelse av dokumentasjon angis i systemoversikten.Entreprenørene bistår RIITB med planlegging og utarbeidelse av skjemaer/protokoll), og gjennomføring av integrasjonstestene.Tidspunkt for ferdigstilles av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.