Title: RIG-001 Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf
Betongkvalitet (sementbasert gysemasse) • Betongmengde ved utstøping/gysing rundt stålkjerne • Diameter stålkjerne • Dimensjoner topplate • Detaljer mht. sveis, inkl. sveise og kontrollklassePeleentreprenøren pålegges å rapportere fortløpende alle forhold som kan ha betydning for pelens funksjon og bæreevne, slik at eventuelle korrigerende tiltak kan iverksettes mens boring pågår. Dette rapporteres i peleprotokollene. Ved avvik fra forutsetningene skal arbeidene straks stanses og Backe Romerike varsles.Peleprotokoll for hver pel skal oversendes senest dagen etter at hver arbeidsprosess er utført, hhv. ved:1. Etter etablering av foringsrør (1. gangs oversendelse)Før godkjenning av 1.gangsoversendelsen skal senter foringsrør være innmålt i plan og høyde, foringsrørets helning skal være målt og angitt, vannstandskontroll (og evt. vanntapsmåling) skal være utført og angitt. Protokollen skal godkjennes før foringsrøret kan kappes, eller det på annen måte gjøres tiltak som kan hindre videre nedboring.