Title: Kontrollplan BL.pdf
blitt mye bedre. Viktig at det fortsatt er fokus på ryddighet og rengjøring etter entreprenørers arbeider, spesielt nå som oppbygging/aktivitet i lokalene har trappet opp. Status 09.04.21: Gulvkanaler har mye avkapp, rot og skitt i seg. Det er blitt iverksatt ryddig i disse i både plan 5 og 7. Status 16.04.21: Gulvkanaler er fortsatt skitne og rotete, ellers ser plan 5 og 7 ganske bra ut. R&H MÅ plaste aggregat i akse 16A (nord) og generelt åpne kanaler som ikke er sluttført i arealene. Status 23.04.21: Andreas har sendt Dalux til Frode Alm angående dette. Status 30.04.21: Ikke gjort noe med disse aggregatene. Status 18.06.21: Ventilasjon skal igangsettes. Krever at Hande støvsuger alt nøye. Status 25.06.21: Litt mye støv på plast i plan 7. Plast begynnes å fjernes fra akse 0 mot 16 i dag etter 10.00. Også litt mye støv i plan 5 generelt. Status 02.07.21: Forbefaring med Pecunia i plan 7 er gått. Gode tilbakemeldinger og høy grad av ferdigstillelse. Viktig å følge opp at RTB‐nivå opprettholdes i ukene som