Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
føringsveier,stigeledninger PÅGÅR RIE 2019-05-01 00:00:00 Utsparingsplan PÅGÅR ASAP RIV 2019-04-01 00:00:00 Underlag forsterkning Utsparinger Underlag for riving plan 9-10 ARK Riveplaner, oppdaterte Plantegninger for lettriving Omgående Provstrøm 181201-201230 Pågår x Underlag teknikk i ryggsekk 2019-03-15 00:00:00 RIV Underlag teknikk i ryggsekk Oppdatert effektoppgave fordelt pr. aggregater Føringsveier,stigeledninger, lys,nødlys,stikk og brannvarsling tekn.rom RIE x 2019-04-01 00:00:00 x Utsparinger og adkomst Underlag ferdig bygningsmessig ryggsekk RIB Underlag ferdig bygningsmessig ryggsekk 2019-02-07 00:00:00 Fasadetegning og inndeling stein Bæresystem, dekker 2019-02-07 00:00:00 Arbeidstegning 2019-02-21 00:00:00 Underlag Råbygg/fasade plan 10-11 2018-12-15 00:00:00 RIB Låse aggregatplassering BH avklaring 2018-12-15 00:00:00 ASAP Tavleplassering PÅGÅR RIE 2019-03-01 00:00:00 Vertikale føringsveier EL PÅGÅR RIE 2019-03-01 00:00:00 2018-12-15 00:00:00 Prinsipp toalettkjerner plan 7-11 Klart. 2018-11-16