Title: Caverion Prosjektrapport 25.05.2022.pdf
Caverion Norge - Dokumentarkiv / ProsjektstyringSist godkjent dato 14.10.2021 (Martin Walberg Bakke) 14.10.2021 (Martin Walberg Bakke) Dato endret2. UtfordringerElektro:Tdd. Utfordringer med å ha oversikt over materiell kostnader fra Ahlsell, da første faktura på påført materiell ikke kom før torsdag 28.04.22. Vi får vanligvis faktura samme dag eller dagen etter at materiellet er bestillit eller ankommet byggeplass.Utfordring med at leveringstid på lys armaturer i tak var 3 uker lengere enn forventet. Det ble levert lysarmaturer som forlenget monteringstiden med 0,45 time pr/lysarmatur x 66 stk.Hyllesystemer: Ønsket hurtigklemmer på lys i hyller, men det måtte leveres stikkkontakter på alle hyllereoler. (25 ekstra 4veis stikkontakter + kabling)Bestillinger til Ahlsell har foregått på epost, det har flere ganger ikke blitt varslet om varer som er satt i rest og leveringstider, dette har ført til omgjøringer i framdriftsplaner.