Title: SHA 03.xlsx
rutine/infoskriv og henger opp på byggeplassen. Det er vurdert som unødvendig å ha fysisk stoffkartotek på HMS-tavlen, da elektronisk stoffkartotek gjør informasjonen raskere tilgjengelig pluss risiko for at stoffkartoteket ikke holdes oppdatert.\nM3: R&H og Tallberg må registrere materialer/stoffer i ProductXchange x x x x x x x x x M2: Øst-Riv/BH organiserer kurs for anhuking ved kranløft\nM3: Dialog med kursholdere pågår. A x x x x x x x M2: Øst-Riv oppdaterer riggplan med lagringsplan for gasstanker\n x A x x x x x x x M2: Øst-Riv lager skjema/prosedyre for varme arbeider\nM3: Utført. Registreres i Dalux. Punktet lukkes x A x x x x x x x Lukket M2: Førstehjelpsttasjon henges opp i plan 9, plan 2 og ved rondell på byggeplass. I tillegg er det mobile traller med brannslukningsapparat.\nM3: Førstehjelpsstasjoner er ankommet byggeplass. Øst-Riv henger disse opp x A x x x x x x x M2: Øst-Riv lager engelsk versjon av PSI\nM3: Utført x A x