Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Nye skjørt Enkling av gipsvegger toaletter Enkling av gipsvegger kontorareal Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Lukking av gipsvegger El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Sparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjerner El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler Rengjøring over himling Montering av himlingsplater Gulvlegging parkett Søknad om midlertidig brukstillatelse Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr