Title: Kontrollplan BL.pdf
Påbegynt 10.07: Tallberg har markert gulvbokser. Gjøres en KS på om det er riktig markert. 24.07.20: Plassert riktig 07.08.20: Pigget mer og merket noen flere. Må sjekkes om riktig. Status per 11.09.20: Mange gulvbokser er lagt, støp er påbegynt flere steder. Gjøres KS løpende. Status per 18.09: Alle gulvbokser er lagt og støpt ned.Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtført UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilder Sjekkliste RTB: "DM1‐3‐HEA‐09‐DS‐V2. Mal sjekkliste RTB."Sjekkliste RTB: "DM1‐3‐HEA‐09‐DS‐V2. Mal sjekkliste RTB."Arb.oppg3233 i DaluxRUH nr: 1176, 1177 og 1178Sjekkliste: 04.0014 (29.06) Sjekkliste: 04.0016 (07.07)Sjekkliste RTB: "DM1‐3‐HEA‐09‐DS‐V2. Mal sjekkliste RTB." BIM 360 (07.09).Sjekkliste: 04.0018 (08.07)ÅrTid (uke) 27‐27‐4527‐3328‐2927‐31Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Herre‐ og damegarderobeHovedstrekk varme‐ og kjølerørTakterrasseTakterrasseTakterrassePlan U18111111Akse AlleAlleAlleAlle