Title: Kontrollplan BL.pdf
teknikk). Punkter vedrørende sjakter, el‐skap, tekniske rom etc. vil føres inn i feil‐ og mangelliste for å ha en oversikt over alle punkter. Punkt lukkes her. Status 15.02.21: Ivar L gått runde i samtlige etasjer i begge trapperom. Flere steder det mangler mineralull i gjennomgående rør med kabler. Her må Tallberg fylle med mineralull mens de kompletterer og så branntette når de er ferdige med arbeidet. Status 12.03.21: Det ble ikke laget Daluxer på branntetting i disse sjaktene. Ivar L har purret opp Tallberg. Status 19.03.21: Det har blitt laget noen daluxer for branntetting i disse sjaktene nå, men arbeidet er ikke utført. Status 03.05.21: Kim og Ivar har gått stikkontroll‐runde. Mangler branntetting flere steder i E4‐ og E6‐sjakt. Disse punktene sendes sammen med andre punkter som ble funnet under dagens befaring. Status 07.05.21: Det er opprettet egen oversikt i ny fane i dette Excelarket ("3. ferdigstillelse teknikk). Punkter vedrørende sjakter, el‐skap, tekniske rom etc. vil føres inn i feil‐ og