Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
settes i gang når vi vet når arbeid kan igangsettes 132 Tianlai Skal dagens lokaler beholdes slik de er? x Prosjektet har priset en ombygging light, kommer dette til utførelse? 133 Avklare nivå på As-built tegninger plan U1, 1 og 2 x 2020-12-10 00:00:00 RIV ønsker gjennomgang med BH\n14.12 Morten har definert AS-built nivå til RIV \nJonal melder at det er avtalt å å holde avklaringsmøte i januar med alle prosjekterende for en felles enighet om hva som skal leveres av as built 134 Fasade OV5 Pecunia ønsker at bestilling iverksettes x 2020-12-15 00:00:00 Bestilt av Morten Tvedt i fasademøte 15.12. 135 Rekkverk ved ryggsekk/DrM Stålspiler eller prikkmeislet betong. x Besluttet å gå for stålspiler, men prosjekteres ikke. Avventer uttalelse fra Bya 136 Fasade sidefløy - type stein blindfelt OV5 Nero assoluto eller Lunds emerald 2020-12-18 00:00:00 x 2021-01-05 00:00:00 Prøven er overlevert BH. 15.20\n05.01.21 Bekreftet pr. epost fra Petter. Pecunia går for Blue in the night 137 Adkomst takplan fra takterrasse