Title: Gjenstående BREEAM-dokumentasjon DM1&3.pdf
DATO: 07.12.22Gjenstående BREEAM-dokumentasjon for DM1&3Ved spørsmål kontakt BREEAM AP, Ragnhild Løge, tlf 975 42 725, epost rhl@multiconsult.no▪Kolonne «Status hovedprosjekt» angir hvilke emner som er godkjent og hvilke emner hvor det ermanglende/ufullstendig dokumentasjon for arbeid som tilhører opprinnelig prosjekt/dokumentasjon som skullevært levert allerede (plan 3-11, bortsett fra plan 3 akse 8.5-16 og hele plan 4). Se i kolonne «Ansvar» om du harhoved- eller delansvar for å dokumentere emnet.▪Kolonne «Dokumentasjonskrav P4 akse 5-9» viser hva som skal leveres av dokumentasjon for nevnte lokaler medtilhørende hoved- og delansvarlige. Noen av emnene skal i tillegg kontrolleres på revisors befaring. Kolonnen angirogså hvilke emner hvor revisorbefaring er 100 % ferdig for hele prosjektet og hvilke emner det gjenstår å befare,enten fordi befaring angår lokalene i plan 4 felt 5-9, eller fordi tidligere befaringer ikke har vært tilstrekkelig og det