Title: SHA 18.xlsx
fra nå av, da det ble enighet i møtet om at det ikke er behov for ukentlige møter. i i i i i i info M12: Øst-Riv tilbakemelder om de har innvendinger mot bruk av short på byggeplassen. \nM13: Shorts tillates ikke. A Lukket M13: Skjema for varme arbeider i Dalux er noe "tungvint. Det fjernes linjer som ikke er nødvendige. Stian og Frode tar en gjennomgang\nM16: Utført, punktet lukkes A A Lukket M15: Stian går over og lukker oppgaver i Dalux som kan lukkes\nM16: Stian fullfører opprydning ila. uka. A 2019-08-23 00:00:00 M15: Frode følger opp at kontaktliste på Interaxo oppdateres med nye entrepriser\nM16: Utført, lukkes Lukket M15: Stian gjennomfører ny innføring med Dalux for Hande, Profilteam og eventuelle andre som ønsker det\nM16: Stian gjennomfører innføring med de prosjekterende denne uka A i i i i i 2019-09-07 00:00:00 M17: Ombygging av provstrøm - alle må rådføre seg med Tallberg om hvilke uttak som kan brukes.\nHans informerer om dette i morgendagens nedsitt i i i i i i M18: Gnerelt for dårlig lys i