Title: Hovedfremdrift.pdf
95%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9-11 (natt) (Mobilkran)95%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7-9 (natt) (Portalkran)95%to 31.01.19ma 11.02.19466Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5-7 (natt) (Portalkran)95%ma 18.02.19on 27.02.1946750%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3-5 (natt) (Portalkran)to 28.02.19fr 15.03.194680%Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0-3 (natt) (Portalkran)on 10.07.19on 25.09.19189SS+5 dager0%Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementeron 16.01.19on 03.04.19465SS+5 dager50%Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementerma 18.02.19fr 02.08.190%0%0%Montere knekter for utkraget stillas, SYD, plan 8-10