Title: Referat ITB 07 tester   - 07.10.2019 .pdf
DM 1-3 er et BREEAM prosjekt. For automatiserings- og SD-anlegg innebærer dette at det må gjennomføres flere stabilitet- og ytelsestester for å tilfredsstille kravet: "Sessongmessig driftsstart over minst 12 måneder etter at bygget er tatt i bruk. Testing av alle installasjoner ved full belastning, dvs. oppvarmingsutstyr midtvinters / ventilasjonsutstyr midtsommers og under delvis belastning (vår/høst)".T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 3 av 4Frist Ansvarfortløp endeVent.erichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseTirsdag 15.oktober kl 10:00 Gjennomgang av skjemaer for integrasjonstest. Systemene 30 Røranlegg (varme), 31 Sanitær og 33 Brannslokking.07.10.2019I møte 15.oktober avklares minstekrav til testing. Ref. BREEAM MAN 1 – teknisk driftsstart.3