Title: Byggemøte 1 - Simployer.pdf
Det ble gått vernerunde før byggmøtet, det ble ikke registrert alvorlige avvik. Vi har ikke mottatt noen RUH’er siden sist møte.Info1.1Plantegningene skal nå være låst ifølge EBL.Info1.2Åpningen mot Norsk Aluminium vil stenges etter ventilasjonsaggregat har kommet inn i bygget i uke 44-45. Brannporten stenges også i løpet av de nærmeste ukene.InfoLifter etc., som skal brukes i nærmeste framtid må inn straks.1.3IG er nå mottatt.Info1.41.51.61.71.81.91.101.111.121.131.14LE gir tilbud på oppheving av området utenfor inngangsparti.LE skal vurdere alternativer til sykkelskur og eventuelt gi ett revidert tilbud.Plassering av varmepumper må avklares.Simployer har ønske om å ha spikerslag i enkelte brannvegger, som allerede er igjen kledd og sparklet. Det er for sent å åpne disse veggene igjen, uten at det går ut over framdriften. Det må eventuelt benyttes alternative løsninger for veggmontering der det gjelder.EBL ønsker at spilene skal være av sortmalt furu.