Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Forskale, armere og støpe Etablere alimakk akse 16‐14, nord Kjernebore hull for provstrøm Provstrøm til alimakkTallberg;OAR;R&H360.002 Aggregat U2, Akse 12, Betjener RestaurantØst‐Riv183SF 184FF‐5 daysØst‐Riv;Tallberg;OAR;R& Ventilasjon Ventilasjon Rørlegger Tallberg Tallberg;OAR;R&H R&H Tallberg;OAR;R&H184 185 186 187 188 189Klargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)03.04 AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier 14.05192SF 193SF193 194 195 196 197 198Øst‐Riv Øst‐Riv;Tallberg;OAR;R& Ventilasjon Ventilasjon Rørlegger Tallberg Tallberg;OAR;R&H R&H Tallberg;OAR;R&HKlargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) 15.04AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier Overlevering (DATO IKKE KLAR)192SF 193SF 194 203 204 205 206 207 208