Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Plan 6 - Pareto - 360.023, 024 (og 006 og 013) OBS: Prov løsning i akse 6-10 Låse arkitektunderlag inkl. himling 2019-03-14 00:00:00 Låse luftmengder (detaljert) 2019-03-15 00:00:00 2019-03-22 00:00:00 7 Bestille aggregater 2019-04-19 00:00:00 2019-06-14 00:00:00 56 8 ukers levering Prosjektere RIE+RIV 2019-03-23 00:00:00 2019-05-23 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Klargjøre teknisk rom Bygningsmessige forberedelser tekn. rom Heise inn aggregater 2019-06-15 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 1 2 stk aggregater heises inn før fasade lukkes v/akse 16 Tilpasninger til ny fasader - VVS og elektro-arbeider?? ? ? ? Aggregatmontasje 2020-06-28 00:00:00 2020-07-12 00:00:00 14 Rørleggerarbeider tekn. Rom 2020-07-13 00:00:00 2020-07-27 00:00:00 14 El-arbeider tekn. Rom 2020-07-28 00:00:00 2020-08-09 00:00:00 12 Tverrfaglig kontroll tegninger 2019-05-24 00:00:00 2019-06-14 00:00:00 21 Inkl. entreprenører Levere tegninger 2019-06-15 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 0 Bestille materiell (bafler) 2020-05-08 00:00:00 2020-06-14