Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Demontere eksisterende kanaler Utvide åpninger gjennom dekket? Nye kanaler Reetablere kanaler for dagdrift Mantle/isolere kanaler Rengjøring i lokaler etter nattarbeiderVentilasjonskanaler (Må være ferdige før påbygg flyttes inn plan 9-11) Ikke avklart på grunn av etasjeaggregat3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 3 dager 40 dagerUtvide ventilasjonskanaler akse 0-6 nye kanaler Utvide ventilasjonskanaler, nye kanaler og nye EL sjakter akse 6-103 ukr 3 ukrUtvide ventilasjonskanaler akse 10-16 Nye stigeledninger til plan 10-11 400v