Title: Referat ITB 09 tester   - 04.11.2019.pdf
EGENKONTROLL (SAT) Entreprenørene gjennomfører egenkontroll (SAT - Site Acceptance Test) på egne anlegg /systemer.Egenkontroll gjennomføres på automasjonsnivåSystemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll. Entreprenørene fyller inn datoer for egenkontrollEgenkontroll skal gjennomføres før integrasjonstester.09.09.2019Sluttdokumentasjonen på ferdigstilte Røranlegg for varme- og sanitærsystemer • For kontroll legger vent. og elektro innSluttdokumentasjonen på ferdigstilte Røranlegg for varme- og sanitærsystemer • For kontroll legger vent. og elektro innsluttdokumentasjonen på egenkontroll av Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) - brann.36 LuftbehandlingDatoer for sluttdokumentasjon egenkontroll for alle ventilasjonssystemene fylles inn. Datoer iht. hovedfremdriftsplan.Til neste møte skal entreprenørene legge inn datoer for egen kontroll og integrasjonstest. Gjelder for systemene 30 Røranlegg, 31 Sanitær og 33 Brannslokking.23.09.2019