Title: Byggemøte 2 - Simployer.pdf
Kasse til ventilasjon/takhatt skal tekkes inn. Ventilasjonsrøret føres ut igjennom gammelt takvindu. LE bygger en kasse, som skal tekkes inn. IN skisserer hvordan det skal være og sender dette til RL. SL skal muligens også ha en gjennomføring sammen med ventilasjon. SL må samkjøre dette med INTeglveggen skal stå som den er, og må tildekkes før det sprøytemales. Hvis sprøytemalingen ikke er utført før heisen skal monteres, må denne også tildekkes.Framdriften er svekket hos flere fag etter koronasmitte.Eventuelt overtidsur for ventilasjon. Bøifot avklarer med Simployer, om de er interessert i dette.CAV begynner å legge ventilasjonsrør i de store fellerarealene i uke 49, og vil prioritere teknisk rom i uke 48.