Title: Hovedfremdrift.pdf
360.009 Etasjeaggregat plan 8, akse 5 (Betjener plan 9, akse 0-6) 360.019 Etasjeaggregat plan 9, akse 7 (Betjener plan 9 akse 6-10) 360.028 Etasjeaggregat plan 9, akse 11 (Betjener plan 9 akse 10-16) 360.018 Etasjeaggregat plan 8, akse 7 (Betjener akse 6-10) 360.027 Etasjeaggregat plan 8, akse 11 (Betjener akse 10-16) Ryggsekk389 dager 389 dager 389 dager389 dager389 dager732 dager?435439Etasjeaggregater plan 5, 6 og 7Føringsveier EL15 dager 105 dager440441442443444Sjakt Akse 5 Sjakt Akse 11 Sjakt Akse 15 Aggregater utenfor teknisk romTeknisk rom U1 og U210 dager 10 dager 10 dager 10 dager 80 dager446Tørrkjøler10 dager448Forsterke fundamenter17 dager449450451452Bore 4 hull med kjerneborerigg (akse 14/A) Bore 3 hull med kjerneborerigg (akse 15/A) Hulltaking for pelerigg Bore 2 peler i akse 14+/D (RD pel)8 dager 6 dager 2 dager 2 dagerAktivitetSammendragProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: sø 10.03.19DelingProsjektsammendragMilepæl