Title: Referat ITB 11 Gjennomføring   - 09.09.2019 .pdf
03.06.2019 I tillegg til fullskalatest på Brann og sikkerhet for hele bygget skal det gjennomføres fullskalatester (stille alarm) for hver enkelt leietaker etter hvert som leietakere overtar sine områder. RIITB reviderer systemoversikten For planlegging av fullskalatester for leietakere er det avtalt møte med RIV, Ventilasjon, RIE og Elektro torsdag 13. juni kl. 09:00 i DM 3. 17.06.2019 Det avholdes egne møter - ITB Tester for leietakere. Egenkontroll (SAT), integrasjonstester og fullskalatester (Brann og sikkerhet) er testene som skal gjennomføres. Referat fra møtene ITB-Tester og utkast til systemoverskrift inkludert fremdriftsplan for testene utarbeides av RIITB. 12.08.2019 I neste møte, onsdag 26. juni, skal datoer for egenkontroll og integrasjonstest bestemmes. Datoene skal være iht. siste reviderte hovedfremdriftsplan. Skjemaet DM 1-3 ITB – Tester leietakere (26.06.2019) ligger på Interaxo. Vent. oppgir status på egenkontroll og test av ventilasjonssystemene 360.002,003,014 og 015 i forhold til brann.