Title: 2018.01.23  Påbygg.pdf
Bare startInaktiv aktivitetBare varighetBare sluttInaktiv milepælManuell sammendragsfremhevingEksterne aktiviteterInaktivt sammendragManuelt sammendragEkstern milepælSide 1Kv 1, 2019 jan feb mar apr maiKv 2, 2019Kv 3, 2019Kv 4, 2019jun jul aug sep okt nov des27.08TidsfristFremdriftManuell fremdriftKv 1, 2020 jan feb mar apr maiKv 2, 202028.1109.0123.01Kv 4, 20 jun jul aug sep okt noKv 3, 2020IDAktivitetsmodusAktivitetsnavn48Byggetid49Bytte trafo - nye tavler teknisk rom50Bytte trafo - nye tavler teknisk rom51Ryggsekk5253Rive trapp akse 16 Rive fasade AKSE 0 , Bygge Ryggsekk54Aggregater55565758Aggregater i garasjen plan 1 inkl føringsveier Aggregater i ryggsekk inkl føringsveier Aggregater U1 Akse 12-16 Rive -og nye aggregater i U2 (må tilpasse ombygging plan 8)59Forsterke fundamenter(må tilpasses utflytt Canica)60Forsterke fundamenter(må tilpasses utflytt Canica)61Rigging påbygg6263