Title: Hovedfremdrift.pdf
Ventilasjonstilkoblinger i hver etasje (Før rørlegger)Rørtilkobling av aggregat (5 dager pr. etasje)Elektroarbeider, Stigeledning fra tavlerom i U2 til takEtterarbeider for tekniske etter tett tak.Hulltaking for tekniske inn i etasjene.0%0%0%618 204 210 216 222 3 3 4 4 50%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%3AA-7 ukr 3AA-7 ukr 3AA-7 ukr 3AA-7 ukr0%0%0%0%Utvide ventilasjonskanaler akse 0-6 nye kanalerUtvide ventilasjonskanaler, nye kanaler og nye EL sjakter akse 6-10Utvide ventilasjonskanaler akse 10-16Nye stigeledninger til plan 10-11 400v2%95%158AS+2 ukr 159 280SA85%0%0%Klargjøring/rydde areal281AA-5 dager0%Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)0%03.042810%Aggregatmontasje2820%Rørleggerarbeider2830%Elektroarbeider2840%Integrert test / idriftssettelse / innregulering2850%Klar for provisorier0%0%40%Frakoblinger2890%Rive ventilasjonsrom2900%