Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontere vindu og himling E5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 tilpasses. Eventuelle elektrotilpassninger.Leietakertilpassninger Akse 4‐5 og 6‐7 PARETO plan 7 ‐ avtaltDemontere vindu og himling E1 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E2 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E3 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E4 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 1 ‐ 8 Eventuelle elektrotilpassninger.Leietakertilpassninger Akse 9‐10 og 11‐12 PARETO plan 7 ‐ avtalt