Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Enkling av gipsvegger toaletterEl ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEL‐føringer I veggerEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møteromRør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromLukking av gipsvegger Lukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringSparkling og maling første strøk Toalettkjerner FlisleggingOppheng T‐profil himling kontorarealerEl ‐ Utstyr på/i veggOppheng T‐profil himling toalettkjerner El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettromRør ‐ kobling av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rengjøring over himlingMontering av himlingsplater Byggrengjøring