Title: SHA 02.pdf
M2: Øst-Riv/BH organiserer kurs for anhuking ved kranløft M2: Øst-Riv oppdaterer riggplan med lagringsplan for gasstanker M2: Øst-Riv lager skjema/prosedyre for varme arbeiderM2: Førstehjelpsttasjon henges opp i plan 9, plan 2 og ved rondell på byggeplass. I tillegg er det mobile traller med brannsluknings M2: Øst-Riv lager engelsk versjon av PSI M2: BH sjekker behovet for rømningsplaner for byggeperioden M2: Gass- og luftmåler som varsler kritisk nivå med CO/CO2 eller andre gasser når kritiske nivåer slik at man kan gå ut i tide. Måleren ligger på Øst-Rivs kontor.…SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJAM2: Nedheising av tørrkjølere (Hammerstad maskin) M2: Montasje av kran nr. 2. Trafikkjentene, Hammerstad Maskin deltar også. Gjennomføres 28/1. Kranor er ansvarlig ..Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort)