Title: Gjenstående BREEAM-dokumentasjon DM1&3.pdf
er behov for ny kontroll ved siste befaring.▪Tomme celler betyr at det ikke kreves ytterligere dokumentasjon eller befaring.EMNEStatus hovedprosjektDokumentasjonskrav plan 4 akse 5-9AnsvarMan 1Godkjent 04.11.22ITBMan 2Godkjent 05.10.21Man 3Godkjent 05.10.21Man 4Sendt til godkjenning 15.08.22Man 12Godkjent 15.02.19Man 13.5 Godkjent 19.01.21Man 13.8 Godkjent 22.08.18Befaring fullførtRevisorMan 13.9 Godkjent 07.06.21Man 14Godkjent 05.08.21Hea 1Ikke levert, trenger møbleringsplaner fra IARK som tydelig viser hvilke rom som har krav til dagslys iht. BREEAM (rom hvor person kan oppholde seg > 30 minutter).Daglysberegning (RIEn)trenger møbleringsplaner fra IARK som tydelig viser hvilke rom som har krav til dagslys iht. BREEAM (rom hvor person kan oppholde seg > 30 minutter).Daglysberegning (RIEn) Befaring, kontroll av vindusstørrelseRIEn, IARK RevisorHea 2Godkjent 01.10.21Befaring, kontroll av utsyn på arbeidsplasserRevisorHea 3