Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 09.04.21: Akse 6‐7,5 sikringsvegg oppe og fasade revet. Tilgrensede innervegger i glass må avklares om skal rives. Kontrollere brakettene til markise. Status 23.04.21: Signex kan komme på mandag 26.04 for å målta for foliering nå som ny fasade er oppe der foliering skal være. Status 30.04.21: Signex kommer neste torsdag 06.05 for å foliere utenfor Hifi sør. Status 07.05.21: Signex har montert det som har blitt bestilt på forhånd hos Hifi. Det er nå også etterbestilt at det skal folieres et felt til venstre for søyle i akse 8. De måltok dette torsdag 06.05. Venter på montering. Status 21.05.21: Alt av planlagt arbeid til nå er utført. Gjenstår logo på foliering. Dette holder i utgangspunktet Joakim Fekene i. Punkt lukkes her.