Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
Rullestillas eller løs stige 5m med platform x 2020-01-06 00:00:00 Viggo ønsker fast plattform med løs stige. Må besluttes av Petter/Morten.\nBesluttet plattform vai e-post fra MT 138 Beslag / rist hovedinnganger DrM Linje på beslag forran dør / ny rist x 2020-12-10 00:00:00 10.12: Epost fra Morten 10.12 besluttes det at rist byttes og at beslag forran dør følger avslutning belegningsstein gateplan 139 Endelig produksjonsrekkefølge fasader gateplan Er rekkefølge i presentert plan ok? 2021-01-11 00:00:00 2021-01-15 00:00:00 x 2021-02-25 00:00:00 Oppstart på Nordfasade i uke 7. Planen for fasade nord følges frem til bekreftet glass hos PT, da rekkefølge potensielt endres dersom glass til Sørfasade kommer i uke 10. 140 Detalj mellom søyler og fasade gateplan 1.Blikk mellom fasade og søyle\n2.Blikk bak søyle 2021-01-07 00:00:00 2021-01-15 00:00:00 x 2021-01-07 00:00:00 Berssluttet\nBesluttet alt 1. Blikk mellom fasade og søyle. 141 Kledning søyler fasade sør Forslag, befares til uken:\nAkse 0-11\n-Søyler kles