Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
slukkeutstyr 2019-07-01 00:00:00 Føringsveier, lys, nødlys, stikk og brannvarsling. 2019-06-01 00:00:00 Underlag ferdig innvendig arbeider plan 9 2019-09-22 00:00:00 ARK 2019-10-10 00:00:00 Plantegninger , gulv - og Himlingsplaner, Dørskjema 2019-03-14 00:00:00 X Møbleringsplaner 2019-03-14 00:00:00 ARK X ASAP X X VVS-planer 2019-06-15 00:00:00 X Føringsveier, lys, nødlys, stikk og brannvarsling. 2019-06-01 00:00:00 Underlag Innredningarbeider plan 8 2018-12-19 00:00:00 RIB Plantegninger , gulv - og Himlingsplaner, Dørskjema 2020-02-04 00:00:00 X 2019-08-01 00:00:00 Møbleringsplaner 2020-02-04 00:00:00 X ASAP X X VVS-planer 2020-05-07 00:00:00 X Føringsveier, lys, nødlys, stikk og brannvarsling. 2019-08-01 00:00:00 Underlag Innredningarbeider plan 7 Plantegninger , gulv - og Himlingsplaner, Dørskjema 2019-03-14 00:00:00 X 2019-07-01 00:00:00 Møbleringsplaner 2019-03-14 00:00:00 X X X VVS-planer 2019-06-15 00:00:00 X