Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
23.09.21 PM02.04.02 Vinskap: Iark tegner ut antall hyller og utseende / løsning og avklarer med Colliers om man skal ha kjøling eller romtemp i skapet. PM03: Avklart at vinskap skal ha kjøling, men må ikke ha nøyaktig 12 grader. IARK ser nærmere på løsning med ferdige vinskap (eks. Teatro) med tilpasning/integrering. IARK 23.09.21 PM02.04.03 Thomas må avklare plassering(er) for purewater med Colliers. PM03: Avklart at det skal være 1 pure water punkt i lokalet - på kjøkkenbenk langs vegg. IARK finner nøyaktig plassering og tegner inn. PEC (TN) 23.09.21 IARK PM03.04.01 Peis: Pecunia sjekker opp leverandør. Avklares med Joakim PEC (PEF) 23.09.21 PM03.04.02 Kjøkkenavløp 75mm – stor avstand til stamme. Vil ha konsekvenser for himlingshøyde i 4. etg. Må vurderes når tegning kommer. PEC / E&H 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt Lys på toaletter avklares. Lys ved speil avklares. PM02: Nina kaller inn til særmøte for vurdering av