Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontere steinfasade, akse 16‐14, nord (mobilkran) Etablere kranfundament til PortalkranSkjære betong og grave ut for fundamenter, innkjøring indre torg Sveise peleholder til fundamenter, innkjøring indre torg Skjære betong og grave ut for fundamenter, konserthuset parkering Forskale og armere fundamenter, innkjøring indre torg Sveise peleholder til fundamenter, konserthuset parkering Forskale og armere fundamenter, konserthuset parkering Støpe fundamenter til portalkranMontasje tårnkranerprovstrøm Etablere tårnkran ‐ Portalkran Etablere tårnkran ‐ Indre torgEtablere kranfundament , kran Indre torgForskale, armere og støpe Etablere alimakk akse 16‐14, nord Kjernebore hull for provstrøm Provstrøm til alimakkAggregaterAggregater utenfor teknisk rom U1 og U2360.002 Aggregat U2, Akse 12, Betjener Restaurant 360.003 Aggregater U1 Akse 12 (Bootcamp m.m)