Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3.docx
Møterom, resepsjon (2 små gulvbokser), røroppstikk til kjøkkenøy. Resepsjonsdisk må tegnes inn og oppstikk/gulvboks må koordineres. Haster. Slissing merkes opp mandag 27.9 IARK / Pilot 17.09.21 Himling - PM02: Systemhimling med e-kant avklart.PM03: Himlingsplan og tegninger korrigeres når spilehimling er avklart. Himling må revideres når spilehimling i stort møterom er avklart. Spilehimling må være på tvers av byggets retning - IARK endrer. IARK / Pilot 23.09.21 Det er noen lave partier inn mot akse 1 hvor hovedføringskanaler er. PM02: Er nå ivaretatt, men må se hvilken høyde man får etter riving er utf. Tegninger og modell korrigeres når endelige høyder er kjent. IARK / Pilot Telefonboksrom akse a-b bør ha utadslående dør. Tegninger og modell korrigeres. PM03: ARK ikke oppdatert, må gjøres snarlig. Pilot 14.09.21 Tildekking på vindu i møterom akse 6 fjernes. Legges inn i modell. PM03: Hande avklart med Profilteam. Må koordineres med ARK. Hande/Pilot 23.09.21 Dørhøyde 2100mm. PM03: Besluttet sorte dører og