Title: Referat ITB 06 tester   - 23.09.2019 .pdf
Organisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 6Frist AnsvarVenterichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseSluttdokumentasjon på egenkontroll er underlag for skjema for integrasjonstest. Til neste møte lager RIITB utkast til skjema for integrasjonstest for ferdigstilte røranlegg varme og sanitærsystemer. Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) - Brann. Integrasjonstest gjennomføres når systemene 360.002,003,014 og 015 blir bygd om fra provisorisk til ferdig løsning.09.09.2019Skjema for integrasjonstest ble gjennomgått. I neste møte avtales tidspunkt / møte for gjennomgang av alle skjemaene for Systemene 30 Røranlegg varme, 31 Sanitær, 33 Brannslokking23.09.2019DM 1-3 er et BREEAM prosjekt. For automatiserings- og SD-anlegg innebærer dette at det må gjennomføres flere stabilitet- og ytelsestester for å tilfredsstille kravet:"Sessongmessig driftsstart over minst 12 måneder etter at bygget er tatt i bruk.