Title: Colliers Prosjektmøte 1.doc
beslutningsplan. Plantegning låses 1. juli. 1.6 Økonomi: Pecunia Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek. 1.7 Datarom Ikke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap. 1.8 Toaletter: Pecunia 10/5 7 toaletter oppleves som for mange. Pecunia undersøker muligheten for reduksjon til 5-6. tn 27.04.20