Title: Hovedfremdrift.pdf
Dekker-søyler, NORD, plan 8-11, akse 8-0110 dager 2 ukr 1 uk 10 dager 4 dager 4 dager 5 dager 10 dager 3 dager 3 dager 10 dager 10 dager 5 dager 20 dager 2 dager 102 dager 1 uk 1 uk 10 dager 6 dager 4 dager 5 dager 10 dager 3 dager 3 dager 10 dager 10 dager 5 dager 20 dager 2 dager 71 dager 1 uk 2 ukr 10 dager 4 dager 4 dager 5 dager 10 dager 3 dager3 dager 10 dager 10 dager 10 dager 20 dager 2 dager 63 dagerAktivitetSammendragProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: sø 10.03.19DelingProsjektsammendragMilepælInaktiv aktivitetStartti 23.10.18 ma 03.12.18Sluttto 25.10.18 on 25.09.19Foregående aktiviteter 452;450% arbeid fullførtmar 19 04100%43%111825apr 19 01081522mai 19 29 06132027jun 19 03101724jul 19 01081522aug 19 0529121926sep 19 02091623okt 19 3007142128nov 19 04111825des 19 02091623jan 20 30061320on 03.07.19 ma 03.12.18fr 05.07.19 on 12.12.18189SS0%