Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5.docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Alle tegninger legges på samme mappe som i hovedprosjektet. Fase 2 mappe brukes foreløpig kun til fremdriftsplan og referater. Info -Frist for arbeidstegninger 01.10 opprettholdes. Alle sender da ut status på hva som er helt ferdig og evt. områder / detaljer som gjenstår og må settes på hold. Nye frister avklares for gjenstående. -Prioriteringsrekkefølge for å opprettholde fremdrift Hande: Prioritet 1 – Toalettkjerne, Prioritet 2 – Vegger generelt Info Info PM04.01.01 IARK jobber med å lande beslutninger ifra Colliers på fast innredning inkl. kjøkken og finerte vegger. Skjemategninger og detaljer kjøkken oppdateres snarlig etter beslutning Colliers. PM05: Forventet endelig avklaring ifra Colliers 12.10 pga. ferie. Thomas/IARK følger opp Colliers. Inndeling på kjøkkenet er låst. Fliser bak gjenstår. IARK Snarlig PM04.01.02 ARK, IARK, RIE tar en gjennomgang på spesialvegger etter neste leietakermøte. IARK kaller inn. PM05: Møte avholdes 01.10. IARK 01.10.21 PM02.01.01