Title: Oppstartsmøte fase 2 med Hande AS.doc
regime for endringer/særinstallasjoner, og Pecunia komm er med et forslag til dette. Interiørarkitekt: Iark er introdusert for leietaker i 5 etasje som Interiørarkitekt 1.6 1.7 Beslutningsplan: Erik Hande Hande vil bli utarbeidet en beslutningsplan for 5 etasje som kan presenteres for leietaker 22. april. 1.8 Fremdriftsplan: Erik Hande Hande vil utarbeider en fremdriftsplan. Oppstart prosjektering og leietakermøter etter påske 2021. Oppstart på plassen er høst 2021 med ferdigstillelse mars 2022. 1.9 Rigg og drift Erik Dette må avklares opp mot hovedprosjektet. Vi ønsker/vurderer å flytte heis fra framsiden (TianLai) til baksiden. Hande ser på dette. Hande 1.10 Oppstartsmøte Colliers TN Dette er avtalt til mandag 12. april kl. 14.00. Hande innkalles. 1.11 Avfallshåndtering: Det forutsettes fra Hande sin side at Øst Riv må la dagens avtale løpe inntil videre 09.04.21 PEF