Title: Prosjekteringsmøte nr.1 13.08.21.doc
Stabil må ta KS på utsparringer. De prosjekterende sender over når dette er klart i løpet av uke 34/21 Electronova Type gulv må avklares. E&H Hande AS lager beslutningsplan for bestilling av materiell etc. PEC/Iark Det beregnes tettvegg bak resepsjon mot møterom Hande AS Iark/Pilot VVS Brannskap akse 6-7 inn i sjaktvegg (Ref UNI consult) 2000W kjøling i /Data/kopirom legges inn E&H AS 1.4 Plassering av baffler ved betongdrager koordineres. E&H AS Electronova Sjakt akse 6 kontrollmåles så denne er korrekt i forhold til tegning. E&H AS Peis i lounge må avklares type. Iark og E&H koordinerer plassering av romkontrollere Hande AS E&H påpekte at det ikke er heldig å møblere helt ut til fasade. PEC E&H/Iark Elektro Lys på toaletter avklares. Lys ved speil avklares. Omfang kortlesere avklares Patching i kopirom med åpen løsning. Electronova AS 1.5 Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker PEC/LT (Pecunia kaller inn) Behov UPS reservekraft må avklares Oppstikk til kjøkkenøy legges inn PEC Viktig at Entro