Title: Leietakeroversikt.xlsx
leveranse. Tettfelt settes inntil videre. Hi-Fi Fikse skap Hande 2020-06-08 00:00:00 Hande har sett på skap og blitt enig med resepsjon om tilkomst for fiks mandag 10.06 Utført Hi-Fi Sjakt ØR/R&H/Hande 2020-06-15 00:00:00 Gamle "bamserør" fra bunn til topp er ikke festet mellom plan 4 og 8. Disse seg 40cm da ØR begynte å rive. ØR utfører tiltak for videre rivning. Varslet 2d utsettelse. \nFører igjen til utsatt tilkomst for R&H for stabling av kanaler. Pareto bank Provvegg akse 0-1 ØR/Profilteam/NSM 2020-06-08 00:00:00 Leietaker purret oppfølging av skillevegg som er revet. Tallberg har fjernet kabler. ØR følger opp med sparkling og maling 09.06 dersom Tomek rekker dette etter inkassing plan 7. Skal Tallberg komplettere med noe strøm her? \n Pactum Fuktmåling ØR/Mycoteam/Hande 2020-06-10 00:00:00 Onsdag 10.06: Boring kl. 06:30\nMandag 15.06: Plassere fuktmåler kveld kl. .20\nTirsdag 16.06: Avlese måler morgen kl. 06.30\n22.06.20: Utført Utført Pareto plan 11 Lydisolere Hande Uke 26 Hande trenger 3 kvelder: