Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. PM03: Alle endringer som ikke er hensyntatt i låst plantegning må også varsles fortløpende, og Pecunia vurderer videre hva som evt. skal belastes LT. PM04: Viktig at alle tilbud går via Pecunia til Colliers.PM06: Alle oppdaterer sine budsjetter da prosjekteringen snart går over i oppfølgingsfase. Ref kommunikasjon med MadsSide 4 av 4Alle