Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3.docx
Sak Beskrivelse Ansvar Frist 01 GENERELT Siste rev av arkitekt/møbleringsplan er nå fryst Info Arbeidstegninger må være klare 01.10.21 PM02.01.01 Romhandlingsskjema: IARK lager et foreløpig skjema med kjente elementer snarlig. Skjema må være komplett senest 01.10.21. PM03: Foreløpig skjema lagt ut på Interaxo. IARK 01.10.21 02 RIVEARBEIDER PM03: Byggeplasskontor nå flyttet ned til Bavaria. Godt i gang med riving plan 5. Lar toalettkjerne stå igjen for å avlaste plan 5 for arbeidere. Riving plan 4: Tas fortløpende. Ikke behov for riveplan. Kontraksjoner man er usikre på står igjen. Info Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. Hande 03 ARKITEKT / BYGG PM03.03.01 Avklaring oppgraderte lydkrav (etterskrift): Info Det er avklart at det eneste området som skal ha oppgradert lydkrav er mellom møterom og kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor med dørforbindelse. Økt ifra 34dB til 36dB. Det refereres til vedlagt tabell for lydisolasjon, hvor Colliers nå er lagt inn. PM03: Gulvbokser avklart: