Title: Kontrollplan BL.pdf
mangelliste for å ha en oversikt over alle punkter. Punkt lukkes her. Status 15.02.21: Oppdaget at varmelist i plan 9 oppgang 1 er løs. Tallberg er notifisert. Status 19.02.21: Tallberg har rettet opp varmelist og sendt Dalux til Hande om å fuge. Status 05.03.21: Utført. Punkt lukkes. Status 28.02.21: OAR glemte å gjøre KS av eget avløpsrør, og demonterte med vann inni rør. Det førte til søl ned i plan 5 akse 5. Polygon, ØR, R&H; Tallberg og andre fag bistår med demontering, vask, tørking og oppmontering. Kopi av mailkorrespondanse er lagt i mappe for KS på Interaxo. Punkt lukkes i dette forumet.