Title: 2018.01.23  Påbygg.pdf
659 dager ma 26.02.18 to 03.09.20 ma 26.02.18 fr 27.04.18 45 dager ma 26.02.18 fr 27.04.18 9 ukr to 19.07.18 on 19.09.18 45 dager to 19.07.18 on 01.08.18 39 2 ukr 9 ukr to 19.07.18 on 19.09.18 39 373,5 dager to 19.07.18 ti 24.12.19 10 ukr to 19.07.18 on 26.09.18 39 8 ukr to 20.09.18 on 14.11.18 53 10 ukr to 19.07.18 on 26.09.18 39 3 mndr ti 01.10.19 87 ti 24.12.19 50 dager ma 25.06.18 fr 31.08.18 10 ukr ma 25.06.18 fr 31.08.18 20 dager to 11.10.18 fr 14.09.18 1 uk to 20.09.18 43 fr 14.09.18 4 ukr to 11.10.18 43 fr 14.09.18 90 dager to 31.01.19 fr 28.09.18 10 ukr to 06.12.18 63AS-10 dager fr 28.09.18 10 dager to 20.12.18 65 fr 07.12.18 15 dager to 10.01.19 66 fr 21.12.18 15 dager to 31.01.19 67 fr 11.01.19 to 21.02.19 15 dager fr 01.02.19 to 21.02.19 68 fr 01.02.19 3 ukr 154,5 dager on 13.02.19 ti 17.09.19 on 13.02.19 ti 12.03.19 4 ukr on 13.03.19 ti 07.05.19 8 ukr on 13.03.19 ti 09.04.19 4 ukr on 08.05.19 ti 14.05.19 1 uk fr 10.05.19 1 uk fr 17.05.19 5 ukr fr 21.06.19 1,5 ukr ti 02.07.19 1 uk ti 09.07.19 3