Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontere vindu og himling E5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 Eventuelle elektrotilpassninger.Sea‐Sport ‐ kan utføres på dagtid. Kontakt Helge før oppstart. U44Bistand for flytting av klagret utstyr. Demontere vindu og himling Gulvstøp akse 3‐4 akse B‐C Montere spiro og prov Remontere himling.AktivitetSammendragProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingProsjektsammendragMilepælInaktiv aktivitetStartFinishDuration % Work