Title: 06_Byggemøte 5.etg. Colliers 27102021.pdf
Rør: OAR merker for inspeksjonsluke over himling til PW i sjakt akse 6. Hande monterer Rør i akse 1 gjenstår riving, lagt i Dalux til ØRDiverse: Lagringsplass etableres i plan 4 og deles inn i soner, samt 1stk wc bevares og legges inn i riggplan. Flytting påstartes 27.10 Lagringsplan oversendesBreeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet,Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleInfoInfoInfoInfoInfo Info MadsHande Hande/OARAndrzej Andrzej Ivar/AlleInfoTallbergR&H/OAROAR/HandeInfoInfoInfoAlle/ME/EHog legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. ME og PEF må administrere tilganger og deling av dette (FDV). Mads og Erik avklarer videre håndtering av detteFølgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted03.11.2109:00-10:00ByggemøteTeams/BavariaMed vennlig hilsen Joanna ZurekME/EH