Title: BREEAM As-built tidsplan byggefase.pdf
Produsentens/installatørens opplysninger om installert utstyr/styringsenheter som bekrefter deres tekniske spesifikasjon.Godkjent1131 11222 12121125.06.2021: sjekk Frode Alm om dette kan avsluttes nå, Kim på kopi25.06.2021: sjekk med Frode/Bente om det er aktuelt at Bente overtar oppfølging på materialemner. Påminnelse til Hande25.06.2021: Ragnhild utarbeider dok.07.06.2021: godkjent 24.05.2021: sendt til revisor 27.04.2021 sendt epost til OAR om status07.06.2021: godkjent fuktmålinger betong og tre; kan leveres nå25.06.2021: Frode og Geir jobber med tidspunkt for trykktesting 23.06.2021: sendt epost til Frode Må oppdateres med endelig LENI-tall og lekkasjetall. Tetthetsprøving utsatt pga. covid-1907.06.2021: godkjent 27.04.2021: sendt til revisorMå oppdateres med endelig LENI-tall og lekkasjetall. Tetthetsprøving utsatt pga. covid-19oppdater rutetabeller Mai 2022