Title: Referat ITB 04 tester   - 26.08.2019 .pdf
Integrasjonstest på systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) skal i første omgang gjennommøres på automasjonsnivå. Dokumentasjon fra egenkontroll sendes over før ferien Dato for integrasjonstest avtales i neste møte 14.august 2019.14.08.2019Tidspunkt / datoer for planlegging og gjennomføring av integrasjonstester på aktuelle anlegg /systemer avtales i neste møte - mandag 26.august.26.08.2019Hvert fag legger inn sluttdokumentasjon på egenkontroll (SAT) i respektive mapper under mappen 05 Egenkontroll (SAT). Sluttdokumentasjon på egenkontroll er underlag for skjema for integrasjonstest.Hvert fag legger inn sluttdokumentasjon på egenkontroll (SAT) i respektive mapper under mappen 05 Egenkontroll (SAT). Sluttdokumentasjon på egenkontroll er underlag for skjema for integrasjonstest.Til neste møte lager RIITB utkast til skjema for integrasjonstest for ferdigstilte røranlegg varme og sanitærsystemer.