Title: Colliers Prosjektmøte 6.doc
flis merkostnad inkl. legging: kr 26.000 Pecunia asap Lydkrav – Pecunia sjekker pris på oppgraderte glassvegger i stort møterom. Ellers ingen spesielle behov til lydkrav utenfor teknisk spek. Pecunia asap Spilehimling – Pecunia sjekker pris på spilehimling i stort møterom Finerplater på vegg – Pecunia sjekker pris 1.4 Vinskap Iark Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Iark utarbeider et forslag til løsning. 1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Pecunia 1. juli låser vi plantegning og en forenklet gulvplan som viser hvor det er ønsket teppe. Låst. Prosjektet jobber med å utarbeide videre fremdriftsplan. 1.6 Økonomi: Pecunia Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek. 1.7 Datarom Ikke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap. IT/AV 1.8 Eget særmøte. Pecunia avtaler dette nærmere med Mia. Sender også over forslag på AV leverandører som har blitt brukt hos andre leietakere. Info på AV leverandører oversendt. Kortlesere: 2x inn til meglere