Title: Leietakeroversikt.xlsx
anlegget frem til permanent tilkobling er gjort. Om R&H får sin varme/kjøleenhet i funksjon er det ikke behov for varme i fra varmeanlegget før ca. 5-10 grader ute. \nMå følge opp leietakerforhold. Pågår Pareto og Pactum Trykktest PT har fuget alle bemerkede persiennekabler i fasade korridor plan 11. \nNedkassing nedsenk - plan 12/11: ØR v/ SLS har tettet. Lekkasje mot sjakt.\nLuftlekkasje korridor fasade: PT sier kabler er tette. Hva kan lekkasje skyldes? Akse 7/A. ØR og PT har sendt inn bilder på utbedring.\nDet vurderes å neste gang foreta en ren røyktest av korridor plan 11 istedet for fullverdig trykktest plan 10 og 11. Dette for å eliminere en problemsone. Pareto plan 7 Dør til datarom akse 1 Tallberg/ØR 2020-06-09 00:00:00 Pareto har etterspurt dør for tilkomst datarom plan 7 akse 1. ØR bistår med å sette inn dør her i kveld. Tallberg følger opp. Kjøling Mellomrom mellom ny og gammel fasade vil kunne fungere som varmemagasin nå som det blir varmere. He rmå det tilbakmeldes om det k Kjøling Kjøling