Title: 2018.01.25 Påbygg.pdf
IDAktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighet9596Demontering stillasNye -og Utvide eksisternde sjakter ventilasjon og EL plan U1-plan 710 dager 70 dager979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118Utvide ventilasjonssjakter akse 0-6 nye kanaler Utvide ventilasjonsjakter, nye kanaler og nye EL sjakter akse 6-10 Utvide ventilasjonssjakter akse 10-16 Nye stigeledninger til plan 10-11 400v3 ukr 3 ukr 3 ukr 8 ukr 0 dager 0 dager 0 dager 190 dager 6 ukr 10 ukr 15 ukr 30 ukr 27 ukr 27 ukr 0 dager 0 dager 50 dager 4 ukr 3 ukr 3 ukr 220 dager Bæring og utskjøting dekker for karnapper plan 2 mot DrM 12 ukr karnapp plan 2 mot DrM og inngangspart. inkl demontering eks fasade 11 ukrFlytting leietakereLeietaker plan 8 flyttes til plan 10 Leietaker plan 5 flyttes til plan 9Bygge om Plan 8