Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 05.02.21: Det vil i neste uke gås en runde i plan 7, slik det ble gjort i plan 5, for å kartlegge hvor det er åpne rom for støygjennomgang i kanaler, søyler osv. ØR sender Dalux til branntetter når det oppdages hulrom som kan tettes. Status 12.02.21: Profilteam skal montere blikk i overkant av Glastadboks for å skjule gul dekkmembran, etter ønske fra Pecunia. Profilteam kommer på byggeplass tirsdag 16.02.21. Dette punktet blir nedprioritert, men BL følger opp. Status 28.05.21: Mårten er tilbake på prosjektet, så nå er det mulighet for å se på disse punktene igjen. Prioriteringslista til PT er nå som følger: 1. Vanninntrengning dører plan 10 og 11 2. Lydsmitte mellom Pareto/Taiga ‐‐> Pecunia har valgt å ikke gjøre noe med dette i første omgang. Det vil si at dette ikke gjøres mens vi er på prosjektet. Lukkes 3. Div. blikk og beslag 4. Fasade sør Sidefløy Olav V’s gate Status 25.06.21: Ikke påbegynt. Mårten har gått ut i ferie. Det står på Fasade Sør feil‐ og mangelliste. Status 02.07.21: Profilteam v/