Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld El ‐ Programmering av lysIgangkjøring og testperiode Sluttrengjøring 09.09Asbestsanering gamle klimaveggerTekniske frakoblingerÅpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Strippe gulverRive klimaskilleSlissing for gulvbokser Montasje gulvbokser for støping Sparkling av gulverNye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling Enkling av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Lukking av gipsvegger toaletterEL‐føringer I veggerLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging