Title: Man14.v07.pdf
ikke godkjent 29.05.2018: kan dokumenteres nå 10.10.2018: endrede forutsetninger, ønsker å revidere Man 12. Venter på kostnader fra Probea 09.03.2018 godkjent av revisor 06.03.2018 sendt til revisor for godkjenning 21.02.2018 planlagt levert uke 8 22.10.2018: sendt til revisor 09.10.2018: purret opp ARK,planlagt utført uke 42 29.05.2018: kan dokumenteres nå 22.08.2018: godkjent 09.08.2018: sendt til revisor 16.10.2018: sendt til revisor 29.05.2018: kan dokumenteres nå 23.10.2018: kan sendes inn nå, legg ved noe møteref etc. 29.05.2018: dokumenteres til slutt 09.08.2018: endelig fasadeløsning uavklart - avventes 20.02.2018: planlagt levert uke 8, forsinket grunnet endringer i fasade og plantegninger utgår trolig09.03.2018: godkjent