Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 17.02.21: Rapport opparbeidet fra befaring. Status 02.03.21: Deksel branndetektor fjernet. Rør på kabling til lokal vindmåler ‐ OK. Status 08.03.21: Lys Pareto bank ‐ OK, gummikabel i UF ‐ (IKKE) OK, Feste kabler og koblingsboks Pareto ‐ OK, omlegging brannvarsling i UF Pactum ‐ OK. Status 26.03.21: Manglende tilbakemeldinger fra Hande og elektro på relevante punkter i rapporter ‐ purres 26.03.21 Status 12.04.21: Ivar Lozo purret samtlige av disse mailene 12.04 (3 stk) for å få en oppdatering. Status 23.04.21: Tallberg har også meldt tilbake at alt er utført på disse mailtrådene. BL gjør en stikkontroll før punkt lukkes. Status 03.05.21: Kim og Ivar har gått stikkontroll‐runde. Flere punkter er utført, men mange er også ikke det selv om de er tilbakemeldt som utført. Det er også kommet nye punkter. Det sendes ut ny mail med punkter som må utbedres i E4‐, E6‐sjakter og andre EL‐skap inne i lokalene. Status 07.05.21: Det er opprettet egen oversikt i ny fane i dette Excelarket ("3. ferdigstillelse