Title: SHA 17.pdf
M15: Stian gjennomfører ny innføring med Dalux for Hande, Profilteam og eventuelle andre som ønsker det M16: Stian gjennomfører innføring med de prosjekterende denne ukaM17: Ombygging av provstrøm - alle må rådføre seg med Tallberg om hvilke uttak som kan brukes. Hans informerer om dette i morgendagens nedsitt …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJA M16: Hande og Profilteam lager SJA for løfteoperasjoner i samarbeid med Øst-Riv. Alle SJA skal lastes opp i Dalux M17: PT leverer SJA til Ø-R.AiiiiiiiiAnsvar (A) / Deltaker (D) / info (i):e r r e h g g y Bv i R - t s Øe d n a Hm a e t l i f o r PH & Rg r e bl la TR A OxDAAxxxd a t s r e m m a HxRisiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse07.09.2019Frist23.08.2019Lukket/OK