Title: Referat ITB 10 tester   - 20.11.2019.pdf
31 Sanitær (pumpekummer) 11.desember kl. 10:0030 Røranlegg (varme):Elektro melder tilbake til Aut. Ref. e-post fra Aut. 20.11-201933 Brannslokking (sprinkler):Avventer oppussing av rom til sprinklersentralForutsetning for integrasjonstest mot SD er at egenkontroller (SAT) er gjennomført og systemoversikten for tester fylt ut med linker til signerte skjemaer for egenkontrollBREEAM MAN-1. Sesongmessig driftsstart /integrasjonstest med full belastning gjennomføres primo 20213FULLSKALATEST (BRANN OG SIKKERHET) Etter Integrasjonstestene skal det planlegges og gjennomføres Fullskalatester (Brann og sikkerhet Fullskalatestene baseres på Integrasjonstester relatert til brann og sikkerhet.RITB er ansvarlig for planlegging (utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av Fullskalatestene Tidspunkt for ferdigstillelse av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO