Title: Referat leietakermøte 10 - Pareto nye kontorer.docx
Pkt. Sak Ansvar Frist INTRODUKSJON: 1.1 Plantegninger: Iark 05.07 Iark reviderer tegninger basert innspill i møte. Møterom 10-108 mister ett vindu som gir plass til rampe ut til terrassen TV-rommet 10-004 ser ut til å bli ca 2 kvm mindre enn dagens, se vedlegg. Noen av møterommene kan være noe tette, Iark ser på antall plasser og utformining Kan være aktuelt å ta vekk rom 10-102 for å vinne plass på andre møterom Interntrapp formet som U legges inn, 1,2 m. bredde. Garderobeløsning foreslått av ARK legges inn i 11 etg. Tekniskrom i 9 etg, toalett eller lager, hvor skal døren plasseres. Foreløpig innplassering av avdelinger 6 etasje: Banken/ annen virksomhet. 7 etasje: PBM, PAI, PWM, PAM. Kan bli aktuelt å flytte PBM til 8 etg og forsikringsmegling (30-40 pers) til 7 etg. PAI til dagens treningsrom er et alternativ. Iark jobber med uttegning av denne etasjen. 11 toaletter. 8 etasje: Iark tegner ut etasjen med følgende avdelinger: PBM (30 pers), regnskap (2 pers), IT (8 pers), Dry cargo (12 pers), Offshore (5