Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 24.07: Tallberg har montert en del lyspullerter. Disse er vinglete grunnet SSG sine for korte føtter/braketter. Status 07.08: Lyspullertene har blitt montert ved at Tallberg har surret mye aluminiumsteip rundt brakettene så de er mindre vinglete. Status 14.08: Tallberg klarer ikke å få lys på pullertene. Instell får kontakt med lampene, men ikke lys. Status 04.09: Lys fungerer som det skal, men over tid, så har LED‐pullertene blitt vinglete igjen. Må vurdere om SSG må produsere nye føtter/braketter. Dette blir i så fall en omfattende jobb. Status 18.09: Zahra sender ut varsel til SSG. Status 25.09: Møte med SSG avholdt 24.09. Nytt møte holdes om 2 uker. Status 09.10: SSG har kommet med forslag på løsning. Pecunia vurderer hvilket alternativ som er ønksleig. SSG svarer opp økonomis spørsmål. Status 16.10: Pecunia ønsker å feste lyspullertene med brakett. Leverandør av pullerter har sagt at det ikke skal gå utover garantien. Denne løsningen velges derfor. Status 06.11: Braketter er bestilt.