Title: Referat ITB 14 Gjennomføring   - 04.11.2019.pdf
RIV46RIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseEgenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.Entreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.Se vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.03.06.2019 RIE oppdaterer systemoversikten med funksjonsbeskrivelser. Automatikk v / Andreas Wøien setter inn datoer for I/O- og integrasjonstest (overlevering) for systemer /anlegg som skal ferdigstilles september 2019.