Title: Referat ITB 03 tester   - 14.08.2019 .pdf
Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll. Entreprenørene fyller inn datoer for egenkontrollEgenkontroll skal gjennomføres før integrasjonstester.26.06.2016Systemoversikten ble i møtet oppdatert med siste avtalte tidspunkter for oppstart av provisoriske anlegg, og ferdigstillelse av prosjekterte anlegg. • Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) igangkjøres juli 2019. Ventilasjons- og elektroentreprenør sender over dokumentasjon på egenkontroll før ferien.Systemoversikten ble i møtet oppdatert med siste avtalte tidspunkter for oppstart av provisoriske anlegg, og ferdigstillelse av prosjekterte anlegg. • Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) igangkjøres juli 2019. Ventilasjons- og elektroentreprenør sender over dokumentasjon på egenkontroll før ferien.