Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
00:00:00 Vertikale føringsveier VVS 2018-12-14 00:00:00 Trykksetting/trykkavlastning, sjakter og sluser Prinsipp innfesting fasade Underlag for oppgradering av heiser + brannmannheis Konstruksjonstegniger, stål, dekker sjakter, trapp Plan, fasade komplett alle plan og takplaner, rekkverk, vaskeheis, trappeskjema 2019-04-25 00:00:00 Lydkrav fasader Avklart RIBfys Plassering og dimensjonering av kjøle og varmerør 2019-04-25 00:00:00 Heissjakter 2019-04-15 00:00:00 Provopplegg klima Tegninger, klimaskille (ARK/fasade) Veggtykkelser 2019-01-07 00:00:00 Underlag Råbygg/fasade plan 9 2019-01-08 00:00:00 RIB Låse aggregatplassering BH avklaring BH 2018-12-01 00:00:00 Inputt prosjekteringsunderlag (sjakter, plassering tavler) RIE 2019-04-01 00:00:00 2019-05-01 00:00:00 Vertikale føringsveier EL og VVS RIE 2019-04-01 00:00:00 2019-05-01 00:00:00 x x Trykksetting/trykkavlastning, sjakter og sluser RIV x 2019-07-01 00:00:00 x Prinsipp innfesting