Title: Kontrollplan BL.pdf
Snø på takterrassen hindrer videre testing. MT ønsker at snøen smelter naturlig før videre test. Status 27.01.22: Styreleder i Pecunia ønsker at det er fremdrift på saken ‐ det er demontert ytterligere rekkverk og klargjort for videre vanntesting og pigging. OAR har mannskap på plassen i uke 5 og går ref. telefon 26.01 i gang med dette da. Status 10.02.22‐ Protan sjekker membran 09.02. ØR‐ Protan fant noen hull. Flest er fra pigging. Det er såpass mange at han kommer igjen senere idag/imorgen tidlig og legger en hel rull over området. Statusmøte videre arbeider 11.02. Status 17.02.22: Lar det stå åpent frem til uke 9, endelig beslutning blir tatt mandag uke 9 om å støpe igjen. Status 10.03. ØR planlegger å støpe mandag 14.03. SSG har bekreftet remontering 28.03 Status 18.02. ØR støpte igjen mandag 14.03. Tallberg, NSM og SSG har bekreftet at de holder fastsatt fremdritftsplan Status 25.08.21: Mandag 23.08.21 kl. 21:15 gikk brannalarm i DrM 3. Tallberg ble kontaktet og undersøkte da brannvesenet alarmen ikke