Title: 08_Byggemøte 5.etg. Colliers 10112021.pdf
Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleInfoInfoInfo InfoInfo Info InfoInfo/ME InfoAlle/Hande Ivar/Alle JZIvar/AndrzejME/iArkInfoTallberg Tallberg TallbergR&H/OAR R&H6.007.008.00Avtrekk til peis vurderes. EH sjekker datablad, men trolig ikke noe behov R&H sjekker mulighet for å få svarte følere til wise Hull i betongvegg i rom 5-209 branntettes Rør: OAR merker for inspeksjonsluke over himling i sjakt akse 6. Hande monterer OAR foreslår at brannskap kan skjules med god belysning. Kim sjekker OAR sender breddemål på servanter WC Diverse: Mads sjekker om Colleirs ønsker ringeklokke med kamera ved inngangsdør i heislobby Joakim sender pris på dørbeslag til Mads Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet, og legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. Kim håndterer FDV og innsamling og oppfølging av dette.Følgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted17.11.2109:00-10:00ByggemøteTeams/4.etgMed vennlig hilsen Joanna ZurekEH