Title: Referat ITB 02 tester   - 26.06.2019 .pdf
Systemene 310….. Sanitær er pr. d.d.satt i provisorisk drift. Egenkontroll på "nye" styreskap er utført av leverandør for Pecunia og Rør. Rør fyller inn i systemoversikten tidspunkt for oversendelse av rapport fra egenkontroll. Integrasjonstest Test mot SD-anlegg gjennomføres når SD- anlegget er ferdig installert /satt opp.Systemene 310….. Sanitær er pr. d.d.satt i provisorisk drift. Egenkontroll på "nye" styreskap er utført av leverandør for Pecunia og Rør. Rør fyller inn i systemoversikten tidspunkt for oversendelse av rapport fra egenkontroll. Integrasjonstest Test mot SD-anlegg gjennomføres når SD- anlegget er ferdig installert /satt opp.juli 2019RørEntrepr.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimerichsen-horgen.noE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerREFERATSak nr Saksbeskrivelse