Title: SHA 03.pdf
M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til risikoanalyse. BH kaller inn, og alle sørger for å stille med minst èn representant. BH sender ut risikoanalysen i forkant M2: Møte gjennomført 28/1. Referat er vedlagt. Punkter som ble diskutert er skrevet i gult og vedlagt ved utsendelse av dette referatet. Alle som jobber i prosjektet skal forholde seg til reglene i risikoanalysen. Alle entreprenører skal kontakte KU fortløpende dersom noe bør endres eller legges til. KU kaller inn til nytt møte.M1: BH/Øst-Riv sjekker muligheten for system for logistikkplanlegging/ bestilling av leveransetid. M2: Espen fra BH følger opp dette, møte med leverandør av system gjennomføres 6. FebruarM1: Avfallshåndtering - det plasseres containere på utvendig riggområde. Papp kastes/presses i kjeller. Stian sender ut riggplan til de andre entreprenørene. M2: Riggplan ligger på Interaxo, og oppdateres fortløpende