Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 10.07: Myhrvold har ferie fram til uke 31. Trøbbel med markisebraketter. Status 24.07: Markiser er montert. Mangler barlinje og varmelamper. Status 07.08: Varmelamper er montert. Frykter at varme fra lampene kan skade glass og ledlys. Her må SSG stå ansvarlig da det er mer enn 2 cm fra lampe til lys og glass. Status 14.08: Markiser og barlinje er montert. Varmelamper skal senkes 6 cm for å forhindre varmeskader på Led‐lamper og glass. SSG er i dialog med Pecunia direkte. Status 04.09: Varmelamper er senket.Status UtførtUtført UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilderSjekkliste: 04.0015 Sjekkliste: 04.0025Sjekkliste 04.0018ÅrTid (uke) 28‐29‐3330‐30‐3930‐2323334 34 35 3537‐0337 ‐ 5137‐Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Tegningsgranskning RIV/RIE med utførende