Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Fremdriftsplan teknikkStartVarme- og kjølerør infrastruktur (sentral til stigere)Prosjektering prinsipp / føringsveier 2019-02-14 00:00:00 2019-02-28 00:00:00 14 Koordinering og planlegging 2019-03-01 00:00:00 2019-03-22 00:00:00 21 Arbeidtegninger varme- og kjølerør 2019-03-23 00:00:00 2019-04-13 00:00:00 21 OAR synes dette er for sent. Ønsker oppstart nå (kan deler av hovedstrekk klargjøres?) Montasje varme og kjøling ut til fasade 2019-04-14 00:00:00 2019-07-23 00:00:00 100 Rive ekeisterende varme-rør 2019-05-01 00:00:00 2019-05-15 00:00:00 14Nye varme- og kjølestigere på fasade Avklares i eget møte Montasje stigere varme akse 3, N og S ? ? ? Montasje stigere varme akse 8, N og S ? ? ? Montasje stigere varme akse 13, N og S ? ? ? Montasje stigere kjøling akse 4, N og S ? ? ? Montasje stigere kjøling akse 7, N og S ? ? ? Montasje stigere kjøling akse 12, N og S ? ? ?Inngang og trappesjakt