Title: Kontrollplan BL.pdf
Tallberg må stappe lydpinner ordentlig godt og tett. Viktig å følge med på i framtidige lokaler (dette har det vært mange punkter på i feil‐ og mangellistene). Status 08.01.21: Både plan 6 og plan 8 er overtatt i sin helhet. Eventuelle klager på lyd må tas deretter. Dette gjøres via feil og mangler. Punkt lukkes i dette forumet. Status 20.11: "Pinner" i parkett spriker og fugemasse/overgang kanallokk og fastgulv sprekker opp/fliser opp. Kanallokk lar seg ikke lukke. Avvik laget i Dalux og sendt over til Hande. 04.12: Hande har lukket Dalux og sagt at dette er utbedret. Punkt lukkes. Status 27.11: Portalen er komplettert i oppgang 3. Befares sammen med resten av hovedinngangen og eventuelle avvik tas videre med gjeldende part (NSM). Status 11.12: Portal i oppgang 3 er ferdig. Overtagelsesbefaring på hovedinngang 3. Portal i oppgang 1 er påbegynt steinlegging fra bunn. Status 18.11: Portal i oppgang 1 er ferdig steinlagt. Eventuelle feil‐ og mangler blir tatt på overtagelsesbefaringen, og i fora for feil‐ og