Title: Kontrollplan BL.pdf
Sjekkliste 04.0018ÅrTid (uke) 28‐29‐3330‐30‐3930‐2323334 34 35 3537‐0337 ‐ 5137‐Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter Tegningsgranskning RIV/RIE med utførendeRyddighet for arbeider takterrasseMontert utstyr iht. fremdrift, plassering iht. tegning.Montert utstyr iht. fremdrift, plassering iht. tegning.TakterrasseIARKStikkontakter på parasollerTakterrasse Plan 8 Glastad IARK IARKHovedinngangerFlislegging toalettkjernerOppfølging fremdrift og kostnader kabelbanePlan11681131111 8 2 3 3286AkseHele lokalet Alle8‐16 1‐16 16‐11 1‐4 1‐40‐7 / XHva skal kontrolleres Gjennomgang av RIE og RIV tegninger med utførende. Kontrollere opp mot iARK tegninger.Teknisk utstyrTeknisk utstyrFeilmontering braketter for lyspullerter på rekkverksstolper og plassering vannrør til rektangulære blomsterkasser.