Title: 02_Byggemøte 5.etg. Colliers 29092021.pdf
HMS: HMS tavle finnes i slusa til alimak syd. Riggplan er oppdatert og er vedlagt Innvendig trapp benyttes i minst mulig grad Det finnes førstehjelpsskrin i 5. etg. Vernerunder gjennomføres hver uke.Mannskapslister skal benyttes elektronisk via Infobric enheten. Alle som kommer på byggeplass for første gang for å utføre arbeider må signere PSI skjema Alle besøkende må skrives inn på lista for besøkende Alle sender over nødvendige SJA rapporter via Dalux. Alle sender inn RUH ved hendelser via Dalux. Hittil registrerte RUH på prosjektet: 0stk Hittil registrerte SJA på prosjektet: 1stk Planlagte SJA: Kjerneboring ØRSJA skal utføres for bl.a.:- -