Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
særskilt aktsomhet. Hande har tett dialog med Øst-Riv mtp. sikkerhetsvurderinger for rivearbeider og riggarbeider. Eget særmøte på SHA gjennomføres mellom hovedbedrift Hande og Pecunia 01.09.21 Info Utførte SJA siden forrige møte: 1 Registrerte RUH siden forrige møte: 0 Planlagte SJA før neste møte: 0 PM03.07.01 Hande og Mads oppdaterer risikoanalyse ifra BH SHA plan i fellesskap. Ber om input ifra prosjekteringsgruppe ved behov. 23.09.21 08 FREMDRIFT PM03.08.01 Generelt viktig at alle prosjekterende purrer opp, dersom man venter på avklareringer imot Pecunia eller andre prosjekterende. Info Hande AS lager beslutningsplan for bestilling av materiell etc. PM02: Plan er oppdatert. Hande sender ut beslutningsplan til Iark/Pilot/Pecunia snarlig. PM03: Fremdriftsplan og beslutningsplan oppdatert. Hande Snarlig PM02.08.01 Leveranseplan tegninger: ARK ønsker en leveranseplan for å sikre fremdrift. Trude sender oppsett ifra tidligere prosjekter/PROBEA til Mads for en tilpasning før denne gjennomgås. PM03: Eks. på