Title: Kontrollplan BL.pdf
ankommer grunnet ferieavvikling. Status 13.08.21: Flattstål til omramming levert på en av to rister i DrM3. Uvisst når neste blir montert. Status 20.08.21: Syns utførelse i DrM1 ikke var pen. MT ønsker at stålprofil som er innfelt i steinen skal fullføres langs ramme og rist i samme godstykkelse. ØR og MT må sammen komme til en enighet om hvordan ristene og rammen skal utføres. Status 27.08.21: ØR har vært på befaring med BL etter kommentar fra MT. ØR har reklamert på leveranse fra Stokke Stål og tilbakemelder på utbedring/ny leveranse. Status 01.09.21: ØR har tilbakemeldt 01.09 at NSM bistår med leveranse av flattstål til hovedinnganger. Status 09.09.21: ØR har meldt at NSM har besiktiget hovedinngang. Vener på videre informasjon. Status 19.11.21: NSM har levert kantstål og rist er utbedret. Status per 23.10: Sprekk i steinflis plan 10 DrM 1 ved dørterskel mellom heisrom og trapperom. Status 30.10: Hande har utbedret dette. Status 13.11: Gjenstår stein i smyg. Hande kaller inn til befaring med Pecunia når