Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. (Fredag 22.mars er fristen før neste ITB møte- 25.mars.)30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling 1.sept. 2019Øvrige systemer fortløpende iht. fremdriftsplanFør I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende iht. fremdriftsplanNB! Systemoversikten ligger på Interaxo 25.03.2019: Systemoversikten revideres/oppdateres med følgende:332 Sprinkler • 370.103 Lokalkjøling Pareto • 370.104 Kjøling ventilasjon • 433 Elkraft fordeling til alminnelig forbruk.