Title: 20181003 Preanalyse.pdf
223121113x111111Status25.05.2018: godkjent av revisor 2p 15.05.2018: sendt til revisor for godkjenning 20.02.2018: planlagt levert uke 1114.05.2018: ikke godkjent, mangler sjekkl. A2 m vedlegg 06.03.2018: sendt til revisor for godkjenning 20.02.2018: planlagt levert uke 922.08.2018: godkjent av revisor 3p 10.08.2018: sent til revisor for godkjenning rev 1 14.05.2018: ikke godkjent, mangler info om hvilke punkter a-g som skal tas 09.04.2018 sendt til revisor for godkjenning29.05.2018: kan dokumenteres nå09.03.2018 godkjent av revisor 06.03.2018 sendt til revisor for godkjenning 21.02.2018 planlagt levert uke 8 29.05.2018: kan dokumenteres nå22.08.2018: godkjent av revisor 1p 09.08.2018: sendt til revisor for godkjenning 29.05.2018: kan dokumenteres nå29.05.2018: dokumenteres til slutt09.08.2018: endelig fasadeløsning uavklart - avventes 20.02.2018: planlagt levert uke 8, forsinket grunnet endringer i fasade og plantegninger 09.03.2018: godkjent av revisor