Title: Referat ITB 10 Gjennomføring   - 26.08.2019 .pdf
1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.Se vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll. Systemoversikt (excel format) og referater ligger også på Interaxo under mappe 08 ITB.11.03.2019 Systemoversikten er revidert ved at det erl agt til flere kolonner under SAT Montasje Rør Vent og El. RIV og RIE kontroller om det er mangler i systemoversikten mht. alle systemer er med i oversikten.30 Røranlegg (varme og Kjøling).Frist SAT - Montering / kabling 1.sept. 2019 • Øvrige systemer fortløpende iht. fremdriftsplanT: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 4 av 8Frist Ansvaruke 35RIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse