Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
Overlevering Under behandling |F-0658 GK ELEXTRO AS der inn til sosial kanal imanglet tilgang kjeller pga epoxy Befaring: 96-Tilkomstbefaring p-kjeller 03.11.16soneOverlevering Lukket HENT F-0685 Beslag Consult AS 230 26.11.2016 Ola @rstad iny stikk plasert, spenning pasatt. BC m3 teste [Befaring: 101-Overlevering 28dorOverlevering. Under behandling |F-0655 GK ELEKTRO AS 125 hovedtavlerom |bestill firesafe til & stape opp rundt kabler 26.11.2016 Ola @rstad firesafe bestilt til mandag 29.11 Befaring: 102-Overlevering 1Ajennomfering dekkerOverlevering Lukket HENT F-0654 GK ELEKTRO AS datarom mangler kabelstige til datarack 26.11.2016 Ola Brstad 3 rack har alle kabelstiger 102-Overlevering 1AOverlevering Under behandling _|F-0637 |GK ELEKTRO AS 333 veggboks ikke ferdigstilt ferdigstill 26.11.2016 __|Ola @rstad [Temperaturfoler: boks defekt, ma byttes Befaring: 99-Overlevering 38Overlevering Lukket HENT F-0618 INRS AS 104 Lort p plate 25.11.2016 Ola @rstad utfort [Befari 102-Overlevering 1A