Title: detaljplan integrerte tester.pdf
TELE OG AUTOMATISERING Brannalarm Adg.kontroll- og innbrudd Lydanlegg-Talevarsling HCWC alamer Romregulering Energimåling ANDRE INSTALLASJONER Heis Fotskaraperister AddSecure alarmsender15 13 16 14 17 1918 13 20Hako Elektro RomerikeLåa Hako Elektro Hako Elektro Assemblin Amr(Akako ElektroBetonmast Hako Elektro Hako ElektroDetaljert tidsplan for IT testerFagTidspunktStartVarmeanlegg13.02.201908:00Kjøling13.02.201908:00Leggionella Sprinkelanlegg Tavler Taksluk Brannsentral Adgangskontroll -Innbrudd Lydanlegg HCWC Heis Fotskraperister Energimålere Dører Røykluker og branngardiner Nødlys UPS Brannsentral Adgangskontroll -Innbrudd Lydanlegg Alarmsender Ventilasjon Belysning Romkontroll13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 13.02.2019 18.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 15.02.2019 15.02.2019