Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Pareto flytter fra plan 6 til plan 901.09 02.09Glastad flytter til plan 2 ‐ akse 11‐16 Lomp og garderobe flytter fra plan 2 til plan 4 akse 0‐5SP1 markeds flytter til plan 6 ‐ akse 10‐1604.12Pareto bank flytter til plan 6 ‐ akse 0‐7 Pareto flytter fra plan 5 til plan 813.01Øst‐RivDemontere steinfasade, akse 16‐14, nord (mobilkran)34 34 35 37 38 36;39Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐RivSkjære betong og grave ut for fundamenter, innkjøring indre torg Sveise peleholder til fundamenter, innkjøring indre torg Skjære betong og grave ut for fundamenter, konserthuset parkering Forskale og armere fundamenter, innkjøring indre torg Sveise peleholder til fundamenter, konserthuset parkering Forskale og armere fundamenter, konserthuset parkering Støpe fundamenter til portalkran44Tallberg Øst‐Riv Øst‐RivprovstrømEtablere tårnkran ‐ PortalkranEtablere tårnkran ‐ Indre torg40FS‐5 days Øst‐Riv Øst‐Riv 32SS‐1 day Øst‐Riv Tallberg 30FF