Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
Overlevering Lukket HENT [-0as0 Produksjon/lager. |Fendre rundt teknisk install 17.11.2016 [Ola Brstad Utfort av Trenderblikk ilkomstbefaring letg 28.11.16Fendre ved trapp 3Overlevering, Lukket HENT F-0a91 Korridor Legge alu list 2 hjorner 16112016 [Ola Orsted utfort komsthefaring sosiale soner 1 etg 03.11.16Lukket HENT F-0474 |GK Norge AS |Vent ikke ferdigstilt 14.11.2016 Ola @rstad utfert av gk-el omstbefaring letg 28.11.16Overlevering Lukket HENT F-0aa2 (GK Norge AS Bulk i kanal 16112016 [Ola Grstad utfart omstbefaring letg 28.11.16Overlevering _|Lukket HENT B (GK ELEKTRO AS Produksjon/lager _|Kass inn stige. 2m hoyde. Avtal med gk 07112016 [TorKlefstad Lukkes. Se kommentar under Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16elektroSe vedlegeOverlevering. Lukket HENT F-0423 GK Ror AS Produksjon Plassering sprinkler 2 stk. Iht? 03.11.2016 Tor Klefstad |GK-Rer melder tilbake om at dette er int Befaring: 95- omstbefaring letg 28.11.16tegninger og at Igsningen er ok