Title: 04_Byggemøte 5.etg. Colliers 13102021.pdf
15.okt. Sjakt 5-508 skal ha et sluk og fordelerskap. Hande monterer 60x60 luke senere n¨år OAR melder ferdig. Gulvbelegg vurderes Hande merker for saging dør 5-509 Gjennomføring i akse 1 gulv støpes igjen og branntettes Rom 5-123 – høydeproblematikk med himling og vent kanaler 5-212 og 5-213 samme problematikk som 5-123 – Erik sender mail på det til Trude Elektro: Rømningsvei fra McKinsey til trapperom i oppgang 3 er skiltet Tallberg pigger siste for plass til største gulvbokser. Gulvbokser leveres med flens. Metall i flis og parkett, plast i teppe Ventilasjon: Arbeider ut av sjakt er ferdig. OAR og R&H avklarer med branntetting så sjakter kan lukkes.