Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
back på veggene og lazer blades i etasjerepos. Punktet lukkes 081 Fjerning av søyler Pecunia 1en eller to søyler 2019-04-01 00:00:00 2019-05-25 00:00:00 x 2019-05-21 00:00:00 oppdatert underlag med fjerning to søyler sendt 15.05.19 22.05. Bekreftet en stk søyle i epost fra Jfe 21.05.19 foreligger 082 Layout takterrasse Layout kjøkken må låses 3. September 2019-11-01 00:00:00 x 2019-09-20 00:00:00 I følge Pecunia skal dette være OK. Det ligger ikke arbeidstegninger for takterrassen ute på Interaxo.\nMøte avholdt med LARK 14.08 - tegninger for oppbygning av gulv og lignende lovet lagt ut på Interaxo\nRIE jobber med forslag til forbruksstikk.\n30.08: Det avholdes særmøte med kjøkkenleverandør tirsdag 3. September kl. 12\n01.10: Layout er godkjent. Punktet lukkes 083 Romlayout plan 5 og 6, akse 15 Romlayout tilpasses sentralavtrekk i akse 15 2019-05-29 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Layouten låst 084 Tilbakemeldinger VVS Pactum Alternativer ventiler oversendt i mail "DM1&3 - Foreløpigtegning Pactum plan 10 til