Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Elektriker Øst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-RivØst-Riv;Portalkran (natt)Øst-Riv;Portalkran (natt)Øst-Riv;Portalkran (natt)Øst-Riv;Portalkran (natt)SnekkerSnekkerStålarbeiderStillas StålarbeiderSide 2ID331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418AktivitetsmodusAktivitetsnavnStillas plan 8 Forsterke søyler plan 8 Skjøte ut dekker, DO8, HD Forsterke søyler plan 9 Stillas plan 9 Skjøte ut dekker, DO9, Stål Henge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstål Støpe utskjøtte dekkerFasadearbeider, NORD, plan 8-10, akse 16-8