Title: Oppstartsmøte - Simployer .pdf
InfoInfoInfoInfoSL / CaverionMHInfoEBLEBL / LEEBLMHLE / EBL1.171.181.191.201.211.221.231.241.251.261.27Caverion(IN) sender over noen tegninger til LE, som igjen videresender dette til alle interessenter.OML, sier det er en viss risiko for at noen aspekter kan bli underkjent av byggesak.Moelven her dårlig kapasitet på montasje av systemvegger. LE kan påta seg å utføre dette om nødvendig.Simployer har mulighet til å velge seg 5 farger inne i lokalet sitt, over dette vil det bli ett tillegg pr. farge.Framdriften er svert avhengig av IG og rammetillatelse. Bakken mener det ikke er en bruksendring av arealet/bygget. Dette kan gi ett positivt utslag.Dagslys kan bli ett problem for de kontorene som ligger lengst bak i lokalet. Det kan bli krav om dagslysarmatur. Kan være mulig å få dispensasjon fra lovkrav.EBL ønsker å gjennomføre ett oppstartsmøte med leietaker uke 37.Det vil bli en VVB montert i bøttekottet. Denne burde tegnes inn i modellen av bygget.