Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ombygging plan 2Glastad (akse 11‐16) RivearbeiderTildekking gulver og møbler Tekniske frakoblinger Rive vegger i karnapp + vegger for nødvendig ombygging Rive nødvendig teknikk Provisorisk klimaskille Strippe gulver Rive klimaskille Provtekking karnappgulv Demontere inngangsdør Utvide åpning til inngangsdør Montere provisorisk inngangsdørInnredningFlikksparkling av gulver Enkling av gipsvegger toaletter Enkling av gipsvegger kontor og utkjøting El ‐ tilkoblinger av tavle Ombygging nødvendig elektroAktivitetSammendragProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingProsjektsammendragMilepælInaktiv aktivitetStartFinishDuration % Work