Title: SHA 10.pdf
M4: Pigging i 10./8. Etasje - nært kantene uten stillas. Fare for fallende gjenstander ned på gateplan. Henviser til punkt 10.1a) i risikoanalysen M9: Ble ikke gjennomført, fordi det ikke var betong under. Punktet lukkes. M5: Pigging i sjakter - arbeidene begynner torsdag kveld/natt M9: SJA utført. Punktet lukkesM6: Øst-Riv gjennomfører SJA på kranløft til prov- plattform i plan 9. Det sperres av og skiltes ved løft. M9: SJA utført. Punktet lukkes M8: Tørrkjøler - OAR har gjennomført SJA og oversendt til Øst-Riv. M9: SJA er gjennomført. Punktet lukkes M8: Rivning av fasade ved Lomp kommer M9: Rivning av lecavegg plan 10. M10: Utført. Punktet lukkes …Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort)Firma