Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
PM05: Colliers besluttet at de ønsker høyttalere i lounge/kjøkkenområde. RIE trenger prisnippskisse for plassering av høyttalere snarlig. Mads sjekker opp med Colliers. Etterskrift: Mads bedt Colliers fremskaffe skisse ila 01.10 ifra AV kompaniet. Christian følger også opp AV kompaniet direkte for snarlig avklaring. OK Effektbelysning etter ønske ifra Colliers (ref. leietakermøte 8) legges inn på tegning. OK PM 06: Ingen utfordring med tanke på BREEAM BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. SHAUtførte SJA siden forrige møte: 0 • Registrerte RUH siden forrige møte: 1 • Planlagte SJA før neste møte: 1 (Øst-Riv -> Hulltaking)Utførte SJA siden forrige møte: 0 • Registrerte RUH siden forrige møte: 1 • Planlagte SJA før neste møte: 1 (Øst-Riv -> Hulltaking)