Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4.pdf
PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. ØKONOMI Endringer: Svært viktig at kostnader knyttet til endringer initiert av Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. PM03: Alle endringer som ikke er hensyntatt i låst plantegning må også varsles fortløpende, og Pecunia vurderer videre hva som evt. skal belastes LT. PM04: Viktig at alle tilbud går via Pecunia til Colliers.Side 3 av 3InfoInfoInfoInfoInfoInfo