Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
262skjøte ut dekker263Bæresystem for fasade264Rive fasader plan 9265Montere fasade plan 9266innredning267innv byggningsmessige arbeider268Oppbygging klima spredenett269Oppbygging Elektro 400v og data270Demontering stillas271Demontering konsoller og platting stillas272Nye ‐og Utvide eksisternde sjakter ventilasjon og EL plan U1‐plan 7273Utvide ventilasjonssjakter akse 0‐6 nye kanaler274Utvide ventilasjonsjakter, nye kanaler og nye EL sjakter akse 6‐10275Utvide ventilasjonssjakter akse 10‐16276Nye stigeledninger til plan 10‐11 400v277Bygge om Plan 8278Frakobling teknisk anlegg279Rive teknisk rom280Rive innvendige vegger281Rive gamle takksonstruksjon plan 8282skjøte ut dekker283Bæresystem for fasade284Rive fasader plan 9285Montere fasade plan 9286Innredningsarbeider287Innv bygningsmessig288Opplegg ventilasjon289Opplegg Elektro290Nye fasader plan 3‐8291