Title: Referat ITB 09 Gjennomføring   - 12.08.2019 .pdf
Systemoversikt Entreprenørene skal før ITB møtene, dvs. fredager før ITB møte, oppdatere systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan. Oppdateringer gjøres direkte i siste versjon av Systemoversikten - DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Systemoversikt ligger på Interaxo under mappene 08 ITB /Systemoversikt.5FULLSKALATEST Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: • Fullskalatest brann og sikkerhet • Fullskala- / integrasjonstest SD - tekniske anlegg.RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene25.03.2019 Systemoversikten oppdateres med kolonner for når skjemaene for fullskalatest er ferdig utfylt og godkjent av PG og utførende 08.04.2019 Systemoversikten revideres av RITB. Siste revisjon: DM1-3 Systemoversikt 11.04.2019 06.05.2019T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 6 av 7