Title: 10_Byggemøte 5.etg. Colliers 24112021.pdf
Elektro: iArk oversender datablad på lamper over kjøkkenVentilasjon: Elektro ønsker wise-utstyr levert av R&H uke 46 – ikke levert enda, Frode sjekker R&H sjekker mulighet for å få svarte følere til wise. Sort er et alternativ. Alle hvite vegger leveres med hvite brytere. Alle andre vegger leveres med sort. R&H sjekker høyde på ventil til 5-211Rør: OAR flytter brannskap fra midtkjerne til garderobevegg. Kost 25`Diverse:Uke 47Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeInfoAlleInfoInfoInfo InfoInfo Kim/KjelliArk/JuniAlle/Hande Ivar/AlleHande/OARiArkR&H FrodeR&HOAR/Kim8.00Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet, og legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. MJ sjekker revisjonstidspunkt på BREEAM Kim håndterer FDV og innsamling og oppfølging av dette.Følgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted01.12.2109:00-10:00ByggemøteTeams/4.etgMed vennlig hilsen Joanna ZurekAlle/ME/EHMJ KL