Title: Oppstartsmøte fase 2 med Hande AS.doc
hjelpearbeider: ØstRiv AS Hovedentreprenør: (Bygg/innredninger/fremdrift): Hande AS Sanitæranlegg: OAR Varmeanlegg: OAR Kjølerørsanlegg: OAR Luftbehandlingsanlegg med kjøling: Randem & Hübert AS EL tekniske anlegg: Tallberg AS Annet:? Disse firmaene er nå kontaktet og orientert. Eget oppstartsmøte avtales nærmere 1.2 Rutiner møter: BHM (Byggherremøter) Hva: Gjennomgang planer, beslutninger fra BH, Økonomi, SHA, BREEAM, annet. Når: En gang pr. mnd eller ved behov Deltagere: Pecunia, Byggherre representant innleid, Referat: Byggherre representant innleid LTM (Leietakermøter) Hva: Gjennomgang planløsninger. Rombehandlingsskjema Gjennomgang økonomi særinstallasjoner Når: Hver 14 dag eller ved behov Deltagere: Arkitekt, Leietaker, Pecunia, Byggherre representant innleid Hande (Entreprenør), Konsulenter ved behov Referat: Byggherre representant innleid PM (Prosjekteringsmøte) Hva: Koordinering av prosjektering. Samordne konsulenter. SHA Gjennomgang tekniske fag. Kontroll tekniske krav. Gjennomgang føringsveier.