Title: Kontrollplan BL.pdf
Tallberg. De har satt mannskap på å tette dette. Status 02.10: Tallberg har tettet alle rørføringer untatt én. Mangler i akse 15A plan 2 på grunn av manglende tilkomst. Status 06.11: Tallberg melder tilbake at siste rørføring også er tettet. Byggeledelse må gjøre KS på dette. Status 27.11: Kim har dobbeltsjekket, og det er ikke mansjett her. Tallberg har fått dette i retur, og tilbakemelder når de faktisk har gjort det. Status 11.12: Kim har ikke fått tilbakemelding på dette enda. Purrer på Tallberg. Status 18.12: Mangler fortsatt den ene mansjetten. Status 12.02.21: Mansjett mangler fortsatt på nordsiden grunnet tilkomst. Må gjøres før det kompletteres med stein her. Status 09.07.21: Avventer til alimak demonteres. Dette skjer ikke før tidligst 01.10.21. Status 13.08.21: Tilbakemelder om at siste mansjett er OK. Status 20.08.21: Mansjett på plass, men må utbedres, Tallberg purres i dag 20.08. Status 27.08.21: Venter på tilbakemelding og utbedring fra Tallberg etter purring 20.08. Status 03.09.21: Ikke noe