Title: Referat leietakermøte 5 - SpareBank 1 Markets kontorer.docx
et materialkonsept. Ved å benytte fargede soner begrenser vi fleksibiliteten iht. møblering. Terrasso i inngangspartiet og kjøkkensoner, størrelsen på flis? Pec Glassvegg kjøkken i DM 1-3 med folie som alternativ. SB 1 ønsker å ha to alternativer som de kan gå videre med 2 etg. Olav Vs gate 5: utarbeide en materialplan for toaletter og glassvegg møterom. Beholder flisene, nytt garnityr, bytte dører, bytte møblement. SB 1 Markest og Iark, avholder et særmøte før vårt neste møte. Iark Fremdrift: Dronning Mauds gate 1-3: Iark Oppstart arbeider i 6 etg – Mars 2020 Låst planløsning (vegger, himling) – Desember 2019 Låst overflater – Januar 2020 Iark SB 1 Markets innflytting – sep/okt 2020 Olav Vs gate 5: Oppstart arbeider i 6 etg – Sep/okt 2020. Pecunia vil se på en mest mulig rasjonell fremdrift som vil bli presentert for SP 1 Låst planløsning (vegger, himling) -juni 2020 Låst overflater –august 2020 2 etg. iht. vedlegg 1: Arbeider utføres i fellesferien 2020, Iark utarbeider en detaljert beskrivelse for dette