Title: Referat ITB 05 Gjennomføring   - 06.05 2019 .pdf
FULLSKALATEST Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: • Fullskalatest brann og sikkerhet • Fullskala- / integrasjonstest SD - tekniske anlegg.RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene25.03.2019: Systemoversikten oppdateres med kolonner for når skjemaene for fullskalatest er ferdig utfylt og godkjent av PG og utførende08.04.2019 Systemoversikten revideres av RITB. Siste revisjon: DM1-3 Systemoversikt 11.04.201906.05.20192