Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
koordinering" fra ARL 22.5.19. Eventuelt andre tilbakemeldinger VVS-anlegg 2019-05-31 00:00:00 x 2019-08-20 00:00:00 Ventiler besluttet. 085 Mantling av vertikale varme og kjølestrekk mantles eller ikke, type mantling om man velger dette 2019-05-22 00:00:00 2019-06-20 00:00:00 x 2019-06-18 00:00:00 prøverom plan 9 befart, verikale strekk mantles, det øsnker RF mantloig. GAn sjekker pris 086 Oppbygning auditorie Pareto plan 11 Antall trinn og høyder påvirker tekniske installasjoner (ventilplassering, belysnining etc) 2019-05-31 00:00:00 x 2019-09-12 00:00:00 30.08: Tegninger mottatt fra IARK. Er disse låst?\n17.09: Ok, lukkes 087 Kjøkkentegninger og posisjonslister plan 9 VVS trenger låste underlag på alle kjøkken. Pareto plan 9 2019-05-31 00:00:00 x 2019-09-26 00:00:00 Pareto plan 9 er nærmest låst/avklart. Tegninger lovet ila. 20.08\n30.08: Foreløpige tegninger lagt ut. Savner låste tegninger.\n17.09: Kjøkkenet er låst, mangler bare serveringssonen\n26.09: Er denne nå låst?\n15.10: Løftes i Pecunia-møte