Title: Kontrollplan BL.pdf
Status pr 24.07: Lyspullerter monteres per dags dato. Litt vinglete grunnet løsning SSG kom med for å rette opp i at føtter/braketter var produsert for korte. Vannrør til blomsterkasserer på plass men alle måtte pigges opp. 07.08.20: Lyspullertene har blitt montert ved at Tallberg har surret mye aluminiumsteip rundt brakettene så de er mindre vinglete. Varsel må sendes til SSG for ekstraarbeid Tallberg. Kan også bli reklamasjonssak fra byggherrens side hvis det blir problemer med lyspullertene. OAR hadde plassert alle vannrør til rektangulære plantekasser feil. Dette måtte pigges opp, flyttes og gjennstøpes. Denne kostnaden må de stå for selv. Status 04.09: Etter tid har lyspullertene blitt vinglete igjen. Ser ut til at skruene løsner over tid. Det må vurderes om SSG skal produsere nye føtter/brakketter. Det vil føre til at lyspullerter og rekkverk må demonteres, som er en omfattende jobb. Status 18.09: Det er mulighet for at OAR kan punktsveise forlengelse av rør, slik at Tallberg kan feste EWO‐pullertene i