Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
Hande har tett dialog med Øst-Riv mtp. sikkerhetsvurderinger for rivearbeider og riggarbeider. Eget særmøte på SHA gjennomføres mellom hovedbedrift Hande og Pecunia 01.09.21 Info Utførte SJA siden forrige møte: 0 Registrerte RUH siden forrige møte: 0 Planlagte SJA før neste møte: 0 PM03.07.01 Hande og Mads oppdaterer risikoanalyse ifra BH SHA plan i fellesskap. Ber om input ifra prosjekteringsgruppe ved behov for å sørge for at nødvendige vurderinger er gjort i prosjekteringsfasen. OK. 23.09.21 08 FREMDRIFT PM02.08.02 PM03: Oppdatert fremdriftsplan pr. 06.09.21 oversendt og godkjent. Etterskrift: Pecunia bekreftet etter møtet at 15.02.22 blir gjeldende sluttdato (ferdigbefaringsdato). PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Info PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. Info PM02.08.01 PM03: Eks. på leveranseplan tegninger mottatt. Mads kaller inn til møte med IARK, ARK, Hande for å