Title: Leietakeroversikt.xlsx
\n2 for å legge gips (2 lag) og isolere\n1 kveld for blikk\nBeslag som dekker brakett til fasade blir da borte.\nHande har kontaktet Gjersøe leverandør av innvendig screens og Pareto plan 11 - tilkomst uke 26. Pareto plan 11 Lydisolere mellom møterom Hande Krav på vegg krever en økning på 1 dB. Dette utføres med gips og beslag på profilen i fasaden. IARK Provvegg Møterom Hande provvegg settes opp ifm. arbeider på fasaden over hovedinngang. Utført Uniconsult Fasade over inngang Profilteam 2020-06-08 00:00:00 PT setter inn to stk tettfelt akse 6 plan 3 mandag 8.juni Soma Ordne luft til Soma lørdag 6.juni R&H 2020-06-08 00:00:00 R&H jobber hos Soma lørdag 7.juni for å gi bedre luft til leietaker. \nFra FA 07.06: Tianlai, Iark, og spiserom er koblet sammen og får nå luft fra 360.013, Dette blir bygget om i løpet av uken til 360.016 når sjakter begynner å bli ferdige.\nDe har ikke pr nå kjøling på tilluften sin, men bafler vil gi noe kjøling. Kjører lav tilluftstemperatur hele døgnet for å utnytte utetemp på