Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 11.09.20: Det ble gått en befaring med NSM, Tallberg og byggeledelse. Gammel teknisk ble fjernet og der det er nødvendig er det avtalt hull og slissing i steinflis for føringer. Status 25.09.20: NSM ikke helt ferdig med å legge hele veien opp. 2 cm sprik i plan 2 (hovedinngang er fikset) Status 02.10: NSM ferdig i oppgang 3 med unntak av fuge i toppen/oppkant. Påbegynt å flislegge i oppgang 1 i uke 40. Status 09.10: NSM komplett ferdig i DrM 3. Jobbes i DrM 1. KS gjøres løpende. Status 16.10: NSM ferdig i begge oppganger. Ingen avvik funnet per nå. Status 23.10: I oppgang 3 er det brukt hvit fug i toppen. I oppgang 1 er det brukt svart fug. Skit og støv er mye tydeligere på hvit fug. Kan være lurt å endre til svart fug i oppgang 3 også. Status 30.10: Byggeledelse spør Hande om dette kan gjøres om til svart fug begge steder. Status 06.11: Hande har gjort om til svart fug i toppen begge oppganger. Det mangler en fug i vertikalt skille i oppgang 1 plan 2. Status 20.11: Det mangler fortsatt fug i