Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
å belaste Tainlai, ellert avvente til det evt kommaer leietakere på plass x Det er behov for et rørstrekk fra telebutikken til sølvfunn - dette må gå gjennom Tianlai.\nPt er det tenkt dimensjonert for vanlig butikk. Hvis det blir møtesenter må det omprosjekteres.\n24.11: Kanal avventes til det er avklart hva lokalene skal brukes til. 128 Belysning McKinsey Det ligger to alternativer til grunn, eksisternde supplert med noe nye LED kontra belysning lik DrM prosjketet 2020-10-16 00:00:00 x x 2020-11-10 00:00:00 Iark og Ark har kummunisrt seg i mellom at DrM konsept skal føres videre. \nStemmer dette\n17.11.20: Besluttet å videreføre DrM beslyning i OV5 129 Markise gateplan To alternative bredder mottatt fra SSG og FP. ARK/prosjektet kan ikke se noen kvalitetsfoskjeller på elternativene, \nbegge leverer 10 sm.\nDet skiller totalt 70.000 ved valg av de brede og 90.000 ved valg av todelt markiser 2020-11-26 00:00:00 x 2020-11-26 00:00:00 24.11: Ark ser ikke behov for å dele opp feltene\n26.11.20: Det er beslutte å