Title: Referat ITB 05 tester   - 09.09.2019 .pdf
Sluttdokumentasjonen på ferdigstilte Røranlegg for varme- og sanitærsystemerFor kontroll legger vent. og elektro innsluttdokumentasjonen på egenkontroll av Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) - brann.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerFrist AnsvarRIITBuke 38Entrepr.uke 38Vent. / elektroerichsen-horgen.noSak nr SaksbeskrivelseFrist Ansvar36 LuftbehandlingDatoer for sluttdokumentasjon egenkontroll for alle ventilasjonssystemene fylles inn. Datoer iht. hovedfremdriftsplan.uke 38Entrepr.Til neste møte skal entreprenørene legge inn datoer for egen kontroll og integrasjonstest. Gjelder for systemene 30 Røranlegg, 31 Sanitær og 33 Brannslokking. uke 38 I neste møte avtales møte for gjennomgang av skjema for integrasjonstest.