Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
PM03.05.01 Eget ark med avklaringer som RIE trenger ifra Colliers / IARK oversendt 07.09. Delvis svart ut ifra IARK. Christian følger opp uavklarte punkter separat. PM04: Foreløpig under kontroll. Detaljplassering mot møbler gjenstår. PEC (TN) 23.09.21 PM04.05.01 Lydvegg inn ot McKinsey – Avklares hvordan man gjør det for å opprettholde lydskille under bygging. 06 BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. Info 07 SHA PM02.07.01 SHA status diskutert i møtet. Ikke vurdert å være SHA elementer i dette delprosjektet som krever særskilt aktsomhet. Hande har tett dialog med Øst-Riv mtp. sikkerhetsvurderinger for rivearbeider og riggarbeider. Eget særmøte på SHA gjennomføres mellom hovedbedrift Hande og Pecunia 01.09.21 Info Utførte SJA siden