Title: DrM 1 og 3. Vedlegg 2 Risikovurdering.pdf
Riving av kabler som ikke er merket. Feilmerking av kabling o.l. Strøm er ikke koblet ut. Manglende godkjent verktøy for elektro. Manglende/feil risikovurdering. Menneskelig feil. Teknisk svikt på utstyr.Påkjørsel av arbeidere som forårsaker skade fra store kjøretøy.Uoppmerksomhet. Vareleveranse- trase og varemottak.Uoversiktlig mottak. Manglende skilting. Manglende avsperring, uønsket persontrafikk.Støy og sjenanse for leietakere og naboer. Irritasjon, nedsatt effektivitet.Trafikk av store biler og trailere ifm. vareleveranser og søppeltømming.Biler blir stående på tomgang i påvente av varelevering eller henting av byggeavfall.Klemskader, påkjørsel eller dødsfall på arbeidere som oppholder seg nært kraner, lifter eller andre store kjøretøyer.Varemottak og rundt bygget på bakke-/gateplannivå.Arbeidere oppholder seg nært store maskiner som er i bevegelse. Uoversiktlig for fører og/eller utførende personell.