Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
under eksisterende terskelOverlevering Under behan F-0650 Bsterds Bygg AS produksion akse F_|mangler utforing of listverk ferdigstill 28112016 |Ola @rstad pagar da utvendig beslag nd er OK Befaring: 95-Tilkomstbefaring letg 28.11.16Overlevering. Under behandiing |F-0675 Bradr. Olsen Mur & Bygg AS |254 bytt flekkete teppefiis 28.11.2016 Ola Brstad flyttet til Br Olsen Befaring: 100-Overlevering 2A[Overlevering___[Under behandling _|F-0508 |GK Norge AS [Rom 101 Montér a et 28112016 [Ola Brstad fiyttet til tronderblikk Befaring; 67-tilkomstbefaring sosiale soner 1 etg 03.11.16|Overlevering. Lukket HENT F-0696 Hunter Douglas Norge AS akse F solavskjerming ikke ferdigstilt 28.11.2016 Ola @rstad solavskjerming montert Befaring: 104-Overlevering fasader(vental)Overlevering___|Under behandling_|[F-0652 HENT AS paroc vegg [Fikse hul etter kjglepumpe 28112016 [Ola Grstad [pagar Beforing: 102-Overlevering 1A