Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
gulvbokser. Tegninger og modell korrigeres. IARK / Pilot 09.09.21 17.09.21 PM03: Gulvbokser avklart: Møterom, resepsjon (2 små gulvbokser), røroppstikk til kjøkkenøy. Resepsjonsdisk må tegnes inn og oppstikk/gulvboks må koordineres. Haster. Slissing merkes opp mandag 27.9 Himling - PM02: Systemhimling med e-kant avklart. Tegninger og modell korrigeres. PM03: Himlingsplan og tegninger korrigeres når spilehimling er avklart. Himling må revideres når spilehimling i stort møterom er avklart. Spilehimling må være på tvers av byggets retning - IARK endrer. IARK / Pilot 09.09.21 23.09.21 Det er noen lave partier inn mot akse 1 hvor hovedføringskanaler er. PM02: Er nå ivaretatt, men må se hvilken høyde man får etter riving er utf. Tegninger og modell korrigeres når endelige høyder er kjent. IARK / Pilot Telefonboksrom akse a-b bør ha utadslående dør. Tegninger og modell korrigeres. PM03: ARK ikke oppdatert, må gjøres snarlig. IARK / Pilot 09.09.21 14.09.21 Tildekking på vindu i møterom akse 6 fjernes. Legges inn i