Title: Kontrollplan BL.pdf
Porefylling gjenstår i DrM 3. Respo svarer på videre arbeid i DrM 1 (3 repos). Respo står for kostnader for utbedring. Status 27.11: Respo har godkjent kostander for utbedring. Status fremdrift er at pigging er gjort på de tre reposene i plan 3, 4 og 8 i DrM 1, og sparkling pågår nå. Respo kommer i uke 49 for å utføre arbeid. Status 04.12: Sparkling er ferdig i alle trapperepos. Sliping pågår. Status 11.12: Kun finslip skal gjenstå på alle repos. Status 22.01.21: Respo Terrazzo utbedrer feil og mangler i begge trapperom i uke 3. Status 29.01.21: Respo mangler bare rens av trapperepos. Diskuteres i Teams‐møte på tirsdag 02.02.21. Status 05.02.21: Skal etter planen igangsettes i uke 6. Status 12.02.21: Rens er igangsatt. Ferdig fra plan 9 til plan 3 med rens og impregnering i oppgang 1. Både oppgang 1 og 3 antas komplett i uke 7. Status 19.02.21: Respo blir ferdig med rens og impregnering på mandag 22.02.21. Status 26.02.21: Gås befaring i begge trappeløp uke 9 Status 05.02.21: Befaring gått med Morten Tvedt.