Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
utstyr. Savner fortsatt låste tegninger\nFronter må bestilles senest 15.10\n11.10: Joakim oppgir ny beslutningsfrist\n15.10: JF ønsker avklaring av himlingshøyde først. Hovedutforming er låst\n25.10: Himlingshøyde 2,88m\n29.10: Farger/kvaliteter gjenstår. Layour er låst.\n22.11: Her må Pecunia ta ansvar for at kjøkkenet blir bestilt i tide \nSå vidt jeg vet er alle kjøkken 9 til 11 etg låst. Hvis ikke må jeg få en tilbakemelding om hva som mangler og hvor.\n06.12: Låst tegning for Pecunia-arealet er ikke mottatt\n07.01: Låst/besluttet. Kjøkken bestilt Hva gjelder dette? Sjekker med Frode Alm. 094 Klimabafler i meglersal 2019-08-09 00:00:00 x 2019-08-10 00:00:00 Underlag oversendt 12.07 "DM1&3 - Bafler åpen montasje meglersal - alternative løsninger"\nMøte avholdt - kun detaljer gjenstår Iark skal ha utarbeidet snitt av dette. Joakim sjekker. 095 Kjøkkentegninger og posisjonslister plan 11 2019-05-31 00:00:00 x x Kun kaffestasjon. Avløp til kaffemaskin? Purewater? \n15.10: Kaffestasjon innfelt i garderobe er