Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 02.07.21: ØR har meldt at Eiker Husbygg skal utføre dette i dag, 02.07, etter utsettelser siden tirsdag 29.06. ØØ følger opp og skulle innom plassen i dag. ØR er bedt om å tilbakemelde med bilde av armering. Status 09.07.21: Alt i bakgården skal være støpt. Uteanlegg har vært på plassen og gjort forarbeid for å legge stein. Uvisst når selve steinleggingen vil gjøres grunnet bemanning i ferie 06.08.21: Legging av stein pågår. Status 13.08.21: Steinlegging fullført. Status 02.07.21: MT har kjørt dialog med ØR direkte. MT ønsker at punkt skal være med under nedsitten. Følger med og tar bilder av utførelse, evt. bistår ved behov. Status 09.07.21: Protan har tekket. Det skal slisses i dag av Hande og legges beslag mest sannsynlig på mandag 12.07. BL har etterspurt tegninger for hvordan dette skal utføres. Status 13.08.21: Hande slissen og montert beslag. Ikke fått tilbakemelding på lekkasje hos Evo etter dette. Mangler å tette gjennomføringer/hull i betongen med bitumen. Status 03.09.21: ØR grytetekker uke