Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 29.01.21: Polygon har vært på befaring i dag sammen med byggeledelse og Morten Tvedt. Parkett er på grensen til om må byttes eller ikke. Parkettpartner kommer i uke 5 for å se om noe av parkett bare kan slipes og ikke byttes. Noen vegger må åpnes. Vifter og luftfuktere tas ut i dag. Status 05.02.21: Vifter er ryddet ut. Følger opp med takstmann og forsikringssak. Hande har blitt bedt om å prise parkett og vegger. Status 12.02.21: Utbedringsarbeider gjenstår. Venter på priser fra Hande. Vika vil at dette skal gjøres fortest mulig. EQT vil muligens avvente til sommer. Status 26.02.21: Denne følges i inngrep og sjenanse. Hande skal remontere alle gulvlister i Vika og EQT. Ivar L sender mail. Status 12.03.21: I Vika er gulvlistene reetablert. Hande har målt gulvlister hos EQT. Status 19.03.21: Gulvlister remontert i både Vika og EQT. Hande skal nå lage en plan på arbeidene/reparasjon som gjenstår i disse lokalene og oversende til Pecunia så de kan høre med leietagere når de ønsker at dette skal