Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Gulvgips før teppe Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Kjøkken ‐ montering El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Gulvlegging belegg/tepper Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Søknad om midletidig brukstillatelse Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld El ‐ Programmering av lys AV montasje Sparkling og maling siste strøk Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett Ferdigbefaring