Title: Colliers Prosjektmøte 5.doc
ønsket teppe. Låst. Prosjektet jobber med å utarbeide videre fremdriftsplan. 1.6 Økonomi: Pecunia Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek. 1.7 Datarom Pecunia 31/8 Ikke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap. IT/AV 1.8 Eget særmøte. Pecunia avtaler dette nærmere med Mia. Sender også over forslag på AV leverandører som har blitt brukt hos andre leietakere. Andre punkter fra møtet Gulvbokser ønskes i møterom og resepsjon Ikke åpen himling 1.9 Dørhøyde 2.10m Betonggulv utgår, går heller for flis. Se eget punkt. Peis i loungeområde skal gå på vanndamp og trenger opplegg for dette. tn 16.08.21