Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Igangkjøring og testperiode SluttrengjøringForbefaringerOljebehandling av parkett 16.1202.06 Provisoriske vegger Rivning himling og teknikk Avgrense leietakerforhold (IARK og Uniconsult)Rive dekke over inngangspartiBærende stålkonstruksjoner for fasade og portalGulvvarme (vannbåren)Påstøp gulv KjølingSparkling og maling veggerHimlingBelysningFliser på gulvFasade og vindfangNy portal Baldakin 01.0902.06 Provisoriske veggerBærende stålkonstruksjoner for fasade og portal Rivning himling og teknikk Gulvvarme (vannbåren)Påstøp gulv Kjøling Bygge om inngangsparti Glastad Sparkling og maling veggerHimlingBelysningFliser på gulvFasade og vindfangNy portal Baldakin 02.09Rive eksisterende rekkverkSparkle og male vegger Nye himlingerSlipe gamle trinnMontere nytt rekkverk Montere belysningRive eksisterende rekkverkSparkle og male vegger Nye himlingerSlipe gamle trinnMontere nytt rekkverk Montere belysningAsbestsanering gamle klimaveggerTekniske frakoblinger