Title: Hovedfremdrift.pdf
søyler og dragere DO 11 Skjøte opp Heissjakter, plan 11 TRP - DO11 Gesims/parapet (inkl. rekkverk på gesims) Tekke og isolere taket over 11, inkl. sluk Demontere stillas for plan 10 og 11, Akse 0-8 Montere fasade plan 10 og 11, akse 1-8 (3 uker fri er lagt inn i de 10 ukene)2 ukr 1 uk 1 uk 3 ukr 3 ukr 3 dager 10 ukr586587588589590591592593Steinkledning Nye stigeledninger fra U2 - 11 400v akse 5 Ombygging heiser DrM 3 InnredningInnvendig byggearbeider Oppbygging klima Oppbygging ElektroOmbygging plan 94 ukr 4 ukr 12 ukr 85 dager 3 mndr 2 mndr 2 mndr 155 dager594Fase 1 - Akse 0-8 - SØR55 dager595596597Klargjøring for fasade sør Montere fasade plan 9 Steinkledning2 ukr 6 ukr 3 ukrAktivitetSammendragProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: sø 10.03.19DelingProsjektsammendragMilepælInaktiv aktivitetStartSlutt