Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5.docx
løsning med gipshimling er ok. Verifiseres med RIA. RIV ber om snitt. RIV/Hande/ARK Snarlig Dørhøyde 2100mm. PM03: Besluttet sorte dører og karmer. PM05: Avklart glassfelt over dører (møterom). IARK Info 04 VVS E&H påpekte at det ikke er heldig å møblere helt ut til fasade. Info PM02.04.02 Vinskap: Avklart at vinskap skal ha kjøling, men må ikke ha nøyaktig temp. for lagring av vin. IARK Snarlig PM05: IARK jobber videre med forslag. 2 ferdige vinskap i midten og bygger glasskap uten kjøling rundt. Gjøres kostnadsvurdering ifra Colliers her. (settes på hold inntil beslutning er tatt). PM02.04.03 PM04: Purewater utgår, da det er vann i kaffemaskin. RIE / RIV trenger datablad. PM05: Kaffemaskin er besluttet og datablad oversendt. Jonas sjekker opp kjølebehov. IARK sørger for å få datablad ifra Colliers på tappekran øl. RIV/IARK Snarlig PM03.04.01 Peis: PM05: Peistype som Pecunia besluttet. Trenger tilkomst under peis for tilgang til rør – IARK avklarer plassering. 30x30 luke. IARK sørger for å oversende