Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
360.013 Aggregat ‐ U2 Akse 7‐8 (Betjener plan 5‐7 akse 6‐10)Frakoblinger Rive ventilasjonsrom Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Overlevering360.016 Aggregat ‐ U1 Akse 7‐8 (Betjener plan 3 og 4, akse 6‐11)Frakoblinger Rive ventilasjonsrom Bygningsmessige forberedelser Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Overlevering360.017 Aggregat ‐ U1 Akse 8‐9 (Betjener plan 1 og 2 akse 6‐11)Frakoblinger Rive ventilasjonsrom Bygningsmessige forberedelser Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering Overlevering (DATO IKKE KLAR)360.012 Aggregat ‐ U2 Akse 8‐9 (Betjener plan 2‐4, akse 11‐16)