Title: 210923 Colliers - Prosjekteringsmøte 4 (til møte).docx
Møbleringsplan (arbeidstegning) Plantegninger (arbeidstegninger) SKJEMATEGNINGER UNDER ARBEID ETTERSOM IKKE FAST INNREDNING ER BEKREFTET (kommer ut 23.09) – BEKREFTES ETTER MØTE. Gulvplan (arbeidstegning) Rombehandlingsskjema - Himlingsplan (arbeidstegning) – låst? VVS planer (arbeidstegning) Føringsveier, stigeledninger (Arbeidstegning) Lys, elkraft, nødlys, tele (Arbeidstegning) Brannvarsling og automasjon (Arbeidstegning) Planer - Tekniske installasjoner i himling (Arbeidstegning) PROSESS: IARK prosjekteringsunderlag -> ARK prosjekteringsunderlag -> RIV / RIE -> ARK og IARK arbeidsteginger? 02 RIVEARBEIDER PM03: Byggeplasskontor nå flyttet ned til Bavaria. Godt i gang med riving plan 5. Lar toalettkjerne stå igjen for å avlaste plan 5 for arbeidere. Riving plan 4: Tas fortløpende. Ikke behov for riveplan. Konstuksjoner man er usikre på står igjen. Info Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. Hande Varsel om støyende arbeider -riving. MÅ FIKSES 03 ARKITEKT / BYGG PM03.03.01 Avklaring