Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 03.06.21: Gjenstående fasadebelysning ‐ DM 3 Plan 9 akse 0: 3 stk lamper på Pareto terrasse. ‐ DM 3 plan 3 akse 6: 1 stk lampe for skulpturbelysning. ‐ DM 3 plan 2 akse 5‐10: Eksisterende belysning i bomsterkasser. ‐ DM 1 plan 3 akse 11: 1 stk lampe for skulpturbelysning. ‐ DM 1 plan 3 akse 11, 12, 13, 14 og 15: 1 stk UP032 på hver søyle (4 stk totalt). ‐ DM 3 plan 9 akse 1, 2, 3 og 4: 2 stk UP032 på hver søyle (7 stk totalt). Avventer på NSM: ‐ DM 3 plan 3 akse 1, 2 og 3: 1 stk UP032 på hver søyle (3 stk totalt). Utgår/avvik: ‐ DM3 plan 4 akse 6: Ny plassering grunnet manglende dårlig tilkomst. Monteres lik DM1. ‐ DM 1 plan 2 akse 15: Lampe utgår grunnet manglende plass/kollisjon med Teatro opplegg. ‐ DM 1 plan 11 akse 10‐11: 1 stk UP023 utgår grunnet kollisjon med markeringslys over dør. Status 02.07.21: Arbeid over Glastadboksen utført onsdag 30.06, usikkert om komplett. Feil‐ og mangelliste etter fasadebefaring følges, men bør følges opp med skriftlig tilbakemelding på mail. KL purrer