Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
sort 2018-11-20 00:00:00 2019-03-01 00:00:00 x 2019-06-20 00:00:00 Nero Assoluto besluttet 011 Innkledning av søyler akse D plan 8 Ark har utabeidet to altenativer, to separate søyler. Og en kompakt 2019-01-31 00:00:00 2019-02-14 00:00:00 x 2019-03-06 00:00:00 Det blit to stk søyler, fundament under eksisterende søyle fjernes, eksisternde søyle ønskes rund. Søyle i fasade innkles med stein 012 Levrandør/utførende stein fasade Naturstein/Ellingaard x 2019-02-01 00:00:00 Ellingaard 013 Fasade Plan 1 - Byttes når Byttes i hovedprosjkt x 2018-11-01 00:00:00 014 Fasadebelysning 3 alternativ utarbeidet 2019-02-14 00:00:00 2019-09-10 00:00:00 x 2019-10-03 00:00:00 Konsept fra Zenisk oversendt. Plan 08-11 OK. Mangler for resterende. PROBEA kaller inn til møte ang. besutning fasadebelysning (NB! Før 9. September)\n30.08: Det er avtalt møte mellom BH og RIE fredag 7. september\n17.09: Pecunia manger underlag fra RIE for å beslutte det siste.\n01.10: RIE presenterer forslag i møte 1.10. Det er utfordringer å finne