Title: 2018.01.23  Påbygg.pdf
Rigging påbygg Kranmontasje inkl fundamentering64Rive Plan 9 ,10 og fasade plan 865666768Rive plan 10 Provtekke dekket plan 9 inkl prov sluk Rive fasader plan 9 Rive fasader plan 869Montere Stillas for arbeider plan 8-1070Montere Stillas for arbeider plan 8-1071Påbygg plan 10 og 117273747576777879808182838485Forsterke stålsøyler i fasade Plan 8 og 9 søyler og dragere for plan 10 inkl stag for fasade plan 8 og 9 skjøte opp sjakter Hulldekker dekket over plan 10 Provtekke dekket plan 10 inkl prov sluk søyler og dragere for plan 11 Hulldekker ? over plan 11 Provtekke tak over plan 11 Fasade plan 11 Nye stigeledninger fra U2 - 11 400v Ombygging heiser Innvendig byggearbeider Oppbygging klima Oppbygging Elektro Isolering og taktekking plan 10 og 118687Ombygging plan 9888990919293Rive innvendige vegger Fasade plan 9 og 10 innv byggningsmessige arbeider Oppbygging klima Oppbygging Elektro Demontering stillas94Demontering stillas