Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
trenger låste underlag på alle kjøkken. 2019-05-31 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Pactum er tegnet og priset av HTH. Ikke lagt ut som arbeidstegning på Interaxo Skal være godkjent, Espen sjekker hvem som har behov for dette. Ligger eventuelt hos ARK 092 Kjøkkentegninger og posisjonslister plan 10 (Pareto) VVS trenger låste underlag på alle kjøkken. 2019-05-31 00:00:00 x x Plan 10 Pareto gjenstår, var usikkerhet rundt dette, men blir tegnet ut nå. Tegninger kommer ila. dagen 20.08\n11.10: Er denne nå låst?\n15.10: Denne er låst Foodtech/Pareto 093 Kjøkkentegninger og posisjonslister plan 10 (Pecunia) VVS trenger låste underlag på alle kjøkken. 2019-10-01 00:00:00 x 2020-01-07 00:00:00 17.09: Mottatt plassering teknisk utstyr. Savner fortsatt låste tegninger\nFronter må bestilles senest 15.10\n11.10: Joakim oppgir ny beslutningsfrist\n15.10: JF ønsker avklaring av himlingshøyde først. Hovedutforming er låst\n25.10: