Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Igangkjøring og testperiode Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ monteringAV montasje Sparkling og maling siste strøk Sluttrengjøring 15.05Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Asbestsanering gamle klimavegger Rive klimaskilleGulvstøp Nye skjørt Enkling av gipsvegger toaletter Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør ‐ Hovedføringer over himlingUtskjøting eksisterende vegger mot fasade El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Lukking av gipsvegger toaletter Innregulering ventilasjon/funksjonstestingEl ‐ tilkoblinger av tavleEl ‐ oppkobling av persiennestyring Sparkling og maling første strøk El ‐ Programmering av lys EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg AV montasje