Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
Andreas kjenner til dette. Ang lader til EL-bil er det ikke helt avklart hvordan dette blir. Bør heller ikke være kritisk for prosjekterende 068 Gulv og malerplaner plan 10 pactum x 2019-06-21 00:00:00 Teppe/parkett avklart. Arbeidstegninger ikke lagt ut. Dette skal være bestemt for legne siden. Sjekker med Geir og Itecg/GG. 069 Gulv og malerplaner plan 10 Pareto x 2019-06-21 00:00:00 Teppe/parkett avklart. Arbeidstegninger ikke lagt ut. 070 Gulv og malerplaner plan 10 Pecunia x 2019-06-21 00:00:00 Teppe/parkett avklart. Arbeidstegninger ikke lagt ut. 071 Gulv og malerplaner plan 9 x 2019-06-21 00:00:00 Teppe/parkett avklart. Arbeidstegninger ikke lagt ut. 072 Gulv og malerplaner plan 8 2019-09-27 00:00:00 x 2010-10-03 00:00:00 RIV trenger tegninger av eventuelle teppegolv 27. sept. Når må IARK/ARK ha beslutning BH? 073 Gulv og malerplaner plan 7 2019-09-27 00:00:00 x 2010-10-03 00:00:00 RIV trenger tegninger av eventuelle teppegolv 27. sept. Når må IARK/ARK ha beslutning BH? Ligger hos Hans Thomas - tegning