Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Øst‐Riv Øst‐Riv;Tallberg;OAR;R& Ventilasjon Ventilasjon Rørlegger Tallberg Tallberg;OAR;R&H R&H Tallberg;OAR;R&HKlargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)02.05AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorier Overlevering (DATO IKKE KLAR)379SF379 382 383381 384 385Øst‐Riv R&H R&H OAR Tallberg Øst‐Riv;Hande;R&H R&H Tallberg;OAR;R&H Tallberg;OAR;R&HKlargjøre teknisk rom Heise inn aggregatAggregatmontasje før tilpasning veggRørleggerarbeider tekn. RomEl‐arbeider tekn. Rom Tilpasning av vegg teknisk rom Montering batteri og tilpasning kanalerMontasje leietakerarealerOppstart/innregulering361SF361 364 365 366Øst‐Riv R&H R&H OAR Tallberg Tallberg;OAR;R&HKlargjøre teknisk rom Heise inn aggregatAggregatmontasje før tilpasning veggRørleggerarbeider tekn. RomEl‐arbeider tekn. RomMontasje leietakerarealerBare varighetBare start