Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 3, 2020JulAugQtr 4, 2020SepOctNovManuell fremdriftDecQtr 1, 2021Qtr 2, 2021Qtr 3, 2021Qtr 4, 2021Qtr 1, 2022JanFeb MarApr MayJunJulAugSep 24.08OctNovDecJanFeb MarInnregulering ventilasjon/funksjonstesting AV montasjeEl ‐ Programmering av lysIgangkjøring og testperiode Sluttrengjøring 27.09Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk 22.12Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanalerStøpe dekke Hulltaking til ryggsekk Rengjøring i lokaler etter nattarbeiderRive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk 08.01Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk 14.01Rive lettvegger for tilgang til sjakt Rive eksisterende kanaler Støpe dekke Hulltaking til ryggsekk 20.01Tekniske frakoblingerÅpne yttervegger og rive innvendige veggerRive eksisterende teknikk