Title: 2018.01.26 Påbygg.pdf
17.0807.09Bare startBare sluttEksterne aktiviteterEkstern milepældesKv 1, 2019 janfeb marKv 2, 2019 apr maiTidsfristFremdriftManuell fremdriftjunKv 3, 2019julaug sepKv 4, 2019 oktnov desKv 1, 2020 janfeb mar25.0620.0827.0828.1109.0123.01Kv 2, 2020 apr maijunKv 3, 2020julaug sepKv 4, 202 oktIDAktivitetsmodusAktivitetsnavnVarighetStartSluttKv 4, 2017 okt novdesKv 1, 2018 janfeb mar49Utsendelse arbeidsunderlag innvendig arbeider plan 8-112 dagerma 01.10.18 ti 02.10.185012 ukron 03.10.18 ti 25.12.1851Kontrahering innvendig arbeider plan 8-1115 dageron 26.12.18 ti 15.01.1952Søk IG innvendig arbeider plan 8-113 ukron 16.01.19 ti 05.02.1953Byggetid655 dagerfr 02.03.18to 03.09.2054Bytte trafo - nye tavler teknisk rom45 dagerfr 02.03.18to 03.05.1855Bytte trafo - nye tavler teknisk rom9 ukrfr 02.03.18to 03.05.1856Ryggsekk45 dagerto 19.07.18 on 19.09.1857