Title: SHA 01.xlsx
SHA/HMS-punkter Ansvar: Beskrivelse: Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Innvendige Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse Frist Lukket M1: Alle er ansvarlig for at nye ansatte i eget firma og underentreprenører gjennomfører SHA-intro og fyller ut PSI 1 1 1 1 1 1 1 1 fortløpende M1: Lagring skal ikke skje i gang, garasje og generelt fellesareal som brukes av leietakere. Mellomlagring på plassen skal minimeres 1 1 1 1 1 1 1 1 2019-01-22 00:00:00 M1: Samordningslister skal signeres (henges opp ved infobrick i plan 9) innen 23.01.2019. 1 1 1 1 1 1 1 1 2019-01-23 00:00:00 M1: Det gjennomføres møte for gjennomgang av utkast til risikoanalyse. BH kaller inn, og alle sørger for å stille med minst èn representant. BH sender ut risikoanalysen i forkant 1 1 1 1 1 1 1 1 2019-01-28 00:00:00 M1: Alle informerer sine arbeidere om at det fra nå av pågår kranløft på byggeplassen 1 1 1 1 1 1 1 1 Sikkerhetsrutiner i forbindelse med kranløft 2019-01-22 00:00:00 M1: I forkant av neste møte vurderer alle