Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Plan 5, akse 6-11 - Pareto - Omkobling til 360.013Omkoblilng fra prov. løsning til 360.013Plan 4 - Glastad / (Bain) / ? (360.004)Låst underlag Glastad (evt. endringer layout etc??) Snarest Evt. omprosjektering / planlegging evt. endringer ? ? 61 Tverrfaglig kontroll tegninger 2019-05-22 00:00:00 2019-06-12 00:00:00 21 Inkl. entreprenører Evt. ombygginger pga endret layout etc ? 2019-06-27 00:00:00 ? Kanalnett bygges om og klargjøres til omkobling prov 2019-06-13 00:00:00 2019-06-27 00:00:00 14 Datakabler rives og ny sentral bygges 2019-06-13 00:00:00 2019-06-27 00:00:00 14 Glastad flytter inn 2019-06-28 00:00:00 Dersom Bain flytter ut 1. juni, kan Glastad flytte inn xx.xx.xx Tilpasninger til ny fasader - VVS og elektro-arbeider?? ? ? ? Senere: ombygging til ny leietaker - nye bafler etc ? ? ?Plan 4 - Procorp og Vika Inv. (360.016 og 012)