Title: Hovedfremdrift.pdf
jan 20 3006132027feb 20 03101724mar 20 02091623apr 20 30 06132027mai 200%5780%Leietaker fra plan 8 til plan 11 (Januar 2020)5590%Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 0-75740%Leietaker flytter fra plan 8 til plan 10 - akse 7-135740%Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 13-16 (Pecunia)0%Leietaker flytter fra plan 6 til plan 90%Leietaker flytter fra plan 5 til plan 8 (Januar 2020)0%0%0%100%3%0%Rive trapp i akse 16 (plan U1-9)0%0%453AS+5 dager0%0%3AS-100 dager 1890%0%Demontere fasadeelementer, Akse 0 (ryggsekk) (natt) (Portalkran)Stålbæring til ryggsekk inkl. ristgulv, terrasseelement og innheising av aggregater + bygge inntak og avkast.190SS 190 192 193 1940%0%0%0%0%Stillas på utsiden av terrasse bygges likt med stålbæringSandwich elementveggerProvtekke takterrasse, plan 9TaktekkingSteinkledning193 193 193 193 196SS-5 dager0%0%0%0%0%