Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 06.07.20: Påbegyner montering i dag. Følges opp hver dag 10.07: Montert fram til akse 13. Jobbes med Paretoinngjerding. Status 24.07: Ett knust rekkverksglass. Status 14.08: 4 knuste rekkverksglass. Ett knust av SSG, tre knust av andre entreprenører ved annet arbeid. Mangler også rekkverksglass mot rømningsvei OV5. Status 04.09: Alle glass byttet.Status UtførtUtførtUtførtUtførtUtførtSjekkliste/tegning/bilderSjekkliste 04.0024 (03.07)ÅrTid (uke) 31‐28‐33 28‐4328‐3229‐28‐3128Nr.Kontrollområde/ kontrollpunkter TakterrassePlan 8 ‐ kabelbroer VentilasjonskanalerHovedinngang 3 forskaling og sparklingHovedinnganger og trappesjakter ‐ Sliping, forskaling og sparklingKlargjøring montering av markise, barlinje og varmelamperSystemer for kabelføring: GulvbokserPlan 118 8226Akse AlleAlle Alle10‐16Hva skal kontrolleres EWO‐pullerter er noe vinglete grunnet SSG sine føtter/braketter var for korte. Må sjekkes om dette er greit