Title: Hovedfremdrift.pdf
Integrert test / idriftssettelse / innreguleringKlar for provisorierOverlevering (DATO IKKE KLAR)Klargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)02.05AggregatmontasjeRørleggerarbeiderElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innreguleringKlar for provisorierOverlevering (DATO IKKE KLAR)Bare startEkstern milepælBare sluttTidsfristEksterne aktiviteterFremdriftSide 2sep 19 02091623okt 19 3007Manuell fremdrift142128nov 19 04Sjakt Akse 5111825des 19 020916Sjakt Akse 1123jan 20 30061320feb 20 0324 10 Rive ventilasjonsrom2717mar 20 02091623apr 20 30 06132027mai 20Bygningsmessige forberedelser20.02AggregatmontasjeRørleggerarbeiderElektroarbeiderFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)19.03AggregatmontasjeFrakoblingerRive ventilasjonsrom