Title: ITB 02 -Gjennonføring.pdf
332 Sprinkler 11.03.2019 Rør avklarer med BH om eksisterende sprinklersentral skal tilknyttes SD.4SAT- EGENKONTROLL Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.Egenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 7Frist AnsvarBH /RIV/ VentBH/RIEBHuke11Rør /BHuke12RIE/BHuke11Rør/BHEntrepr enørererichsen-horgen.noREFERATSak nr SaksbeskrivelseEntreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.