Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering OverleveringFrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser 03.02AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Overlevering (DATO IKKE KLAR)FrakoblingerRive ventilasjonsromBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) 03.02AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innregulering Klar for provisorierKlargjøring/rydde arealBygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger)19.11AggregatmontasjeRørleggerarbeider ElektroarbeiderIntegrert test / idriftssettelse / innreguleringFremdrift iht. Øst‐Rivs stableplanFremdrift iht. Øst‐Rivs stableplanMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDec