Title: Colliers Prosjektmøte 4.pdf
Innredning/materialer: Iark presenterte første utkast til materialvalg. Forslagene ble tatt godt imot og vi jobber videre med dette i august.Side 1 av 2AnsvarPecAlleIarkFrist25/6Pkt. Sak1.4Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap. Info mottatt. Pecunia etterspør mer info dersom dette trengs.1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan:1. juli låser vi plantegning og en forenklet gulvplan som viser hvor det er ønsket teppe.Plan for resterende beslutninger kommer før sommeren.1.6 Økonomi:Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek.1.7 DataromIkke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap.tn 16.06.21Side 2 av 2AnsvarPecuniaPecuniaFrist