Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Klargjøre teknisk romPlan U1 - Bootcamp - AvventesPlan U2 - Gammelt heismaskinrom akse 4-5Plan U2 - Gammelt heismaskinrom akse 4-5 Bestille aggregater 2019-03-20 00:00:00 2019-05-15 00:00:00 56 8 ukers levering Prosjektere RIE+RIV teknisk rom 2019-03-08 00:00:00 2019-05-08 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Levere tegninger teknisk rom 2019-05-09 00:00:00 2019-05-09 00:00:00 0 RIV lager notat arbeider VVS og hulltaking Bygningsmessige forberedelser tekn. Rom 14 Sluk, hulltaking, maling Inntransport aggregat 2019-05-16 00:00:00 2019-05-16 00:00:00 Aggregatmontasje 2019-05-17 00:00:00 2019-05-31 00:00:00 14 Rørleggerarbeider tekn. Rom 2019-06-01 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 14 El-arbeider tekn. Rom 2019-06-16 00:00:00 2019-06-28 00:00:00 12 Tilkobling provisoprisk ? Må planlegges Endelige omkoblinger når ny løsning er ferdig Må planleggesRIV lager notat arbeider VVS og hulltakingPlan U2 - Teknisk rom akse 6-10