Title: Kontrollplan BL.pdf
vektbelastet. Noracon må komme med dato for når de kan lære opp Pecunias ansatte i bruken av vaskesystemet. Status 25.06.21: Noracon har montert sistekonsoll og stopper i akse 14 og vektbelastet. Avtale om opplæring er gjort med Pecunia den 03.08. Det er ikke tegnet/prosjektert hvordan vaiere skal henges opp/oppbevares når vaskesystem ikke er i bruk. Ivar sende mail til Bjørn‐Erik etter at dette ble oppdaget på telefonsamtale. Status 02.07.21: Noracon v/ Bjørn‐Erik har per e‐post tilbakemeldt at han skal tegne et forslag til innfesting og oversende fortløpende. IL purrer. Status 09.07.21: Ikke oversendt noe forslag til løsning. Det ble purret senest 08.07. Status 20.08.21: Purret uke 33. Fortsatt ikke oversendt noe forslag til løsning. Status 27.08.21: Ikke hørt fra Noracon. Løsning på festeanordning vajer purres 27.08. Status 01.09.21: Ikke hørt fra Noracon. Status 09.09.21: Noracon er purret. St t b l tt Status 25.11.21: Noracon er tipset om at klatrer demonteres uke 50. Kabalen må gå opp for adkomst på