Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
139Aggregat Restaurant140Aggregater U1 Akse 12‐16141Aggregater på taket akse 4‐5142Rive ‐og nye aggregater i U2 (må tilpasse ombygging plan 8)143Føringsveier EL144Ryggsekk145Sjakt Akse 5146Sjakt Akse 11147Sjakt Akse 15148Aggregater utenfor teknisk rom149Tørrkjøler150Tørrkjøler151Forsterke fundamenter152Hulltaking for stålkjernepeling153Bore 2 peler i akse 15 D (RD pel)154Bore 2 peler i akse 15 A (RD pel)155Bore 2 peler i akse 12 (RD pel)156Innfesting av peler til eksisterende søyler157Rigging påbygg158Demontere steinfasade, akse 16‐14, nord (mobilkran)159Etablere alimakk akse 16‐14, nord160Etablere kranfundament til Portalkran161Skjære betong og grave ut for fundamenter, innkjøring indre torg162Sveise peleholder til fundamenter, innkjøring indre torg163Forskale og armere fundamenter, innkjøring indre torg164Skjære betong og grave ut for fundamenter, konserthuset parkering165