Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
enn om den går ut i plan01. Dette er altså akast fra kjeller.\nBehandles videre i prosjekteringsgruppen Foreligger 079 Gulv trapperom Ref. remdriftsplan - trapperom ferdig / innflytting leietakere ? x 2019-08-14 00:00:00 Lukket, se punkt 80 Foreligger 080.01 Heislobby Omramming heiser, gulvplan, farger vegger og himlingsplan 2019-11-01 00:00:00 x 2020-02-07 00:00:00 080.02 Trapperom og utførelse eksisterende hovedtrapp (alle plan): Materialitet, uttrykk og produkter Prosjektor på batteri istedet for skilting?\nTerrazzo i trapp, gulv i glass i utvidelsen repos - Gulv i sluse/lobby foran heiser - skal denne ha samme kvalitet som trapperom? 2019-11-01 00:00:00 x x Pkt. forkortet\n14.02: Lamper gjenstår\n19.02: Besluttet. Silver back på veggene og lazer blades i etasjerepos. Punktet lukkes 081 Fjerning av søyler Pecunia 1en eller to søyler 2019-04-01 00:00:00 2019-05-25 00:00:00 x 2019-05-21 00:00:00 oppdatert underlag med