Title: Referat ITB 16 Gjennomføring   - 11.12.2019.pdf
Taksluk Taksluk utstyres med Aiwell varmekabel. «AiwellController» tilknyttes SD- anlegg RIE /RIV utarbeider funksjonsbeskrivelse, automasjonstabell og oppdatere systemoversikterEnergilagringsbak og UPS RIE sjekker systemoversikter4SAT- EGENKONTROLL ENTREPRENØRER Det er utarbeidet Systemoversikt for SAT / egenkontroller. Systemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll (SAT) for delsystemer.Egenkontroll på montasje og kabling må være utført før egenkontroll I/O test kan gjennomføres av automatikk.Entreprenørene skal før ITB møtene ajourføre og fylle ut systemoversikten for sine fag, relatert til hovedfremdriftsplan.1 prioritet: 30 Røranlegg (varme og Kjøling). Frist SAT - Montering / kabling uke 10Før I/O test må alle funksjonsbeskrivelser og -tabeller oppdateres av RIE og RIV. Systemoversikt oppdateres fortløpende.Se vedlagt Systemoversikt - SAT egenkontroll.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO