Title: Kontrollplan BL.pdf
gjort det de kan for å tette dette, utføres ny vanntest. Tiltak avhenger av resultat av ny vanntest. Status 04.12: PT har ikke gjort noe i uke 49. De må sette beslag i bunn, men dette har ikke blitt gjort grunnet vått vær. PT melder ifra når dette blir gjort, så ny vanntest kan gjøres. Status 11.12: Det ble gjort vanntest i går 10.12. Det kom ikke noe vann gjennom dør, men det var fortsatt lekkasje i plan 10. Den 14.12 vil det gjøres vanntest av fasade til side for dør for å se om lekkasje kan være herfra. Status 08.01.21: ØR gjorde en test på side av dør og på selve døren. Det kom da ikke vann inn. Teip bør fjernes og lokasjon overvåkes for å se om det kommer vann inn. Status 29.01.21: I uke 5 kommer Protan for å ta av terskel i plan 11 og det undersøkes om membran er hel under. Det settes deretter inn ny terskel. Deretter gjøres en ny vanntest. Status 05.02.21: PT fjernet terskel og blikk i går 04.02 på takoppbygg plan 11. 05.02 fjernet NSM stein og pigget betong. Protan har tekket hullet som de fant i