Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
E5 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E6 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk) E7 infrastruktur ‐ pågår fortløpende kveld, natt og helg. (sporadisk)Montere spiro og prov Remontere himling. Kanlrensing akse 8 ‐ 16 Eventuelle elektrotilpassninger.Bistand for flytting av klagret utstyr. Demontere vindu og himling Gulvstøp akse 3‐4 akse B‐C Montere spiro og prov Remontere himling.Milepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnEventuelle elektrotilpassninger. Carbonforsterkninger i butikken.Ombygging plan 09 ‐ Pareto