Title: 09_Byggemøte 5.etg. Colliers 18112021.pdf
COVID-19 Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Det finnes mulighet for ytterligere lomp i 4.etg med mindre lagringsplass. Vurderes. Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Fremdrift er i rute, noen punkter litt foran Bygget skal trykktestes helgen 27/11. Ingen arbeider da. Tegninger: Skjemategninger er oppdatert og lagt ut 1.11 Midtkjerne kles med valnøtt finer ink. tekniske dører, el tavle merkes med klistremerke på finer. Løsning med brannskap bak finervegg sjekkes og besluttes. Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende, vegger er ok. Grid er sendt ut, tett himling kommer. Alle vegger i midtkjerne skal fores ut med valnøttfiner. iArk tegner skjema, og må ta høyde for brannslange, rister, brytere og annet teknisk utstyr Alle fag sender over ca kost på ekstra arbeider med utforede vegger i midtkjerne Bakvegg kjøkken kan ikke lukkes. OAR monterer spikeravviser og