Title: Kontrollplan BL.pdf
glassleveranse. Pecunia er varslet om dette. Inngangsparti 3 tas i bruk igjen 16.11 etter planen. Deretter fortsetter himling‐ og kompletteringarbeid innendørs. Status 23.10: Det har vært trøbbel med støp i uke 43. Tallberg har plassert trekkerør feil på grunn av dårlig intern KS. I tillegg har ØR pigget over varmekabler (disse kablene er ikke riktig lagt i utgangspunktet), som Tallberg skal feilsøke og utbedre (27.10). Glass er ytterliggere forsinket en uke. PT skal etter planen starte mandag 26.10 (uke 44). status 30.10: Montering vindfang ble igangsatt 27.10 etter at glassleveranse ankom mandag 26.10. PT må bruke en annen monteringskran enn først bestilt. Denne kommer mandag 02.11. Problematikk vedrørende varmekabler, samt at det er vedtatt at det skal være sluk og rist rett utenfor hovedinngang. Dette skaper ytterligere problemer med varmekabler. 06.11: Vindfang er montert i stor grad. Mangler glassdørene. Hans F har