Title: Referat ITB 06 Gjennomføring   - 20.05 2019 .pdf
FULLSKALATEST Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: • Fullskalatest brann og sikkerhet • Fullskala- / integrasjonstest SD - tekniske anlegg.RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene25.03.2019: Systemoversikten oppdateres med kolonner for når skjemaene for fullskalatest er ferdig utfylt og godkjent av PG og utførende 08.04.2019: Systemoversikten revideres av RITB. Siste revisjon: DM1-3 Systemoversikt 11.04.201906.05.2019 Systemoversikten revideres av RITB. DM1-3 Systemoversikt 02.05.2019 (1)(1) Revisjon: 433, 434 elkraft Underfordelinger RIE sender over Underlag.T: +47 22 02 63 00Pb. 4464 NydalenOrganisasjonsnr.OsloTrondheimE: oslo@erichsen-horgen.no0403 OSLO929 308 697Skien - LillehammerSide 5 av 9Frist AnsvarAlleRITBRIEerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse20.05.20192