Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
360.009 Etasjeaggregat plan 8, akse 5 (Betjener plan 9, akse 0‐6)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering360.018 Etasjeaggregat plan 8, akse 7 (Betjener akse 6‐10)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innregulering360.027 Etasjeaggregat plan 8, akse 11 (Betjener akse 10‐16)Klargjøring/rydde areal Bygningsmessige forberedelser (sluk og maling av vegger) Aggregatlevering Aggregatmontasje Rørleggerarbeider Elektroarbeider Integrert test / idriftssettelse / innreguleringRyggsekk360.004 Etasjeaggregat plan 4, Ryggsekk (Betjener akse 0‐6)Heise inn aggregat Montasje etter råbygg (ønskes utvidet og detaljert) Patric Elektroarbeider aggregat Lys/nødlys Brannvarsling