Title: 210219 Fasade gateplan.pptx
Provvegg settes opp 31.05Seasport / Akse 5 – 1 (ti01.06 – ma07.06)Uke 2Provvegg settes opp 02.06mProvvegg tas ned 07.06Seasport / Akse 5 – 1 (ti08i.06 – ma14.06)Uke 3Provvegg tas ned 11.06Provvegg tas ned 09.06Seasport / Akse 5 – 1 (ti15.06 – ma21.06)Uke 4Provvegg tas ned 15.06L'Escalier - Akse 11 - 14Her utføres kun finish arbeid på søylerTørris vasking søylerNye beslag over (og under) vinduerTid må avtales