Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3 med svar på punkter før fjerning.docx
lys WC og mot fasade / drager. PM03: Belysningsmøte avholdt. IARK kommer med forslag. IARK 09.09.21 23.09.21 Omfang kortlesere avklares. PM02: Thomas må avklare antall med Colliers i neste leietakermøte. PEC (TN) 09.09.21 PM03: Kortlesere: 2x inn til meglere, 2x inn til corporate, inngangsdør, ut til balkong hos Corporate. RIE og Hande koordinerer nøyaktig plassering og føring videre. Hande / Electronova 23.09.21 Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker. Behov for UPS reservekraft må avklares i samme møte. PM02: PEC kaller inn til møte med Colliers for avklaring. PM03: PEF følger opp. Størrelser skjermer må avklares i samme møte. Foreløpig anslått 75’’ PEC (PEF) 09.09.21 23.09.21 Oppstikk til kjøkkenøy legges inn. PM02: Oppstikk legges inn på tegning. PM03: OK Electronova 09.09.21 PM02.05.01 Ønskelig med målsatte kjøkkentegninger og detaljert info om detaljer. PM03: Ikke ferdig. Haster. IARK 09.09.21 14.09.21 PM02.05.02 Ønskelig om å flytte kassetter i fasade Nord fra møterom 5-012 til WC5-420 og