Title: Referat ITB 03 Gjennomføring - 25.03.2019 .pdf
Side 4 av 8Frist AnsvarEntrepr enørerEntrepr enørerRIE/RIVInfo.RITBRIV/RIERør/ Vent/ El.RIV/RIERør/ Vent/ El./ RIV/RIVerichsen-horgen.noREFERATSak nr Saksbeskrivelse5FULLSKALATEST Etter at SAT tester er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres følgende tester: • Fullskalatest brann og sikkerhet • Fullskala- / integrasjonstest SD - tekniske anlegg.RITB er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fullskalatestene6EVENTUELT Ingen saker25.03.20192GRENSESNITTMATRISE Grensesnittmatrisen 16.11 2018 ble gjennomgått: Endringer i forhold til Bygningsdeltabellen er vist under. Grensesnittmatrisen endres ikke.432 Hovedfordeling Styring av effektbrytere fra SD-anlegg (TS) 11.03.2019 Overvåking av effektbrytere avventes 25.03.2019 PLT avklarer med BH behovet for overvåking av effektbryter3AVKLARINGER