Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 01.03.21: KS av plasseringer rammer for WC og rørføringer i vegg (ingen avvik registrert) Status 15.03.21: KS av beskyttelse på rørføringer i vegger WC / kjøkken (ingen avvik resistrert) Status 28.05.21: Det meste er klart her. Sporadisk KS gjøres. Ingen avvik avdekket per tid. Status 02.07.21: Uendret Status 09.07.21: KS wc, kjøkken ‐ ingen avvik avdekket pt. Status 13.08.21: Benk innlevering oppvask er for kort, Myhrvold befarer 13.08. Status 20.08.21: Ny benk bestilt, antatt levering uke 36. Resterende montasje ankommer 20.08.21. Overskap på kjøkken og steinplate utleveringsluke og øy i "funzone" antatt levering uke 36. Status 27.08.21: Myhrvold tilbakemeldte på plassen 26.08 at de antok å være ferdig 26.08 med sine leveranser. Ikke ferdig per 27.08. BL fortsetter å purre Myhrvold for klomplettering. Status 01.09.21: Myhrvold har ikke komplettert sin leveranse og virker å slite med å følge fremdriften. Myhrvold har ikke selv tilbakemeldt utfordringer med fremdriften. Fortesetter å purre