Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
Prosjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: to 20.09.18AktivitetDelingMilepælSammendragVarighetStartSluttForegående aktiviteterNavn på ressurser828 dager?to 17.08.17 ma 16.11.20616 dager ma 18.06.18 fr 20.11.203 ukrma 02.07.18 fr 20.07.182 dagerma 18.06.18 ti 19.06.183 ukrma 19.11.18 fr 07.12.18112AS+8 ukr2 dagerma 10.12.18 ti 11.12.18513 ukrma 19.11.18 fr 07.12.18112AS+8 ukr2 dagerto 07.02.19 fr 08.02.19343 ukrma 17.12.18 ma 21.01.19 112AS+12 ukr2 dagerma 19.11.18 ti 20.11.18783 ukrma 02.11.20 fr 20.11.20245AS‐4 ukr;256A908 dager?to 26.10.17 fr 14.05.21223 dagerti 02.01.18to 08.11.1810 dagerti 02.01.18 ma 15.01.1810 dagerma 15.10.18 fr 26.10.1810 dagerfr 26.10.18to 08.11.18 156AS+5 dager40 dagerti 15.01.19 ma 11.03.192 ukrti 15.01.19 ma 28.01.19 120AS+3 ukrØst‐Riv30 dagerti 15.01.19 ma 25.02.19 120AS+3 ukrStålarbeider;Ventil30 dagerti 15.01.19 ma 25.02.19 120AS+3 ukrStillas10 dager