Title: 20_Byggemøte 5.etg. Colliers 09022022.pdf
Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Det er bestilt folie på 3stk vinduer som ikke har solavskjerming. Elektro: Mulighet for å montere kunstverk i møterom 5-011. iArk skaffer lyset levert på plassen. Lysstyring må avklares. Montering av kunstverk må enten utføres av egen leverandør, eller uten risiko for Hande/Tallberg. Hande og Tallberg priser dette. Ventilasjon: R&H mangler overstrøm på ytterste toaletter mot fasade. Disse monteres før overlevering. Rør: Mangler siste tilkoblinger i innredninger Diverse: Feil og mangelliste følges opp og kvitteres ut av alle fag. Alle fag må planlegge å rydde ut av 4.etg før alimak fjernes. Mulige tiltak etter dagens lydmåling må prioriteres fortløpende før overlevering. Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet, og legges i Interaxo på samme plassering som tidligere. Alt FDV underlag levers innen 1.3 BREEAM revisjon 25.02Alle Alle Alle/Tallberg/ HandeAlleAlleInfoInfo Info ME/EH AlleAlle/Hande