Title: Hovedfremdrift.pdf
Bare sluttTidsfristManuelt sammendragEksterne aktiviteterFremdriftSide 4132027mai 20IDAktivitetsnavn598Fase 2 - Akse 0-8 - NORD599600601Klargjøring for fasade sør Montere fasade plan 9 Steinkledning602606innredning Fase 2 - Akse 8-16 - SØR607608609Klargjøring for fasade Montere fasade plan 9 Steinkledning610Fase 2 - Akse 8-16 - NORD611612613Klargjøring for fasade Montere fasade plan 9 Steinkledning614innredning618 Bygge om Plan 8 (Plan 10 må være klar til innflytting før oppstart)639 Nye fasader plan 4-8640SØR641Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 10-16642Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 5-10643Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 0-5644Støpe utskjøtte dekker Akse 10-16645Støpe utskjøtte dekker Akse 5-10646Støpe utskjøtte dekker Akse 0-5647Montere vertikale varme og kjølerør Akse 10-16648