Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
lovet noe fra Uniheis uke 25\nUnderlag fra Uniheis mottatt. PROBEA sjekker hva som er absolutt frist for komplett layout\n31.08: Innredning må besluttes i starten av september\n17.09: Gjennomgås i møte på torsdag\n26.09: TN har oversendt oppdatert innredningstegning. Punktet lukkes 023 Oppgradering hovedtrapperom 1 og 3 2019-06-01 00:00:00 x 2019-08-14 00:00:00 Lukket, se punkt 80 024 Søyler i Plan 8 Akse D Det blit to stk søyler. Fundament eksisternde søyler pigges bort, eksisternde søyle forlenges, isoleres og mantles evt kles med stein skal fremstå rund. Opphengstag til fasdae klas likt med resternde søyler i fasade. 2019-09-17 00:00:00 2019-10-01 00:00:00 x 2019-09-19 00:00:00 Vi mangler avklaring stålmantling eller rund stein\n17.09: Avventer priser. Gjennomgås i møte 19.09\n26.09: Besluttet - runde søyler kles med naturstein "Bergan Polert". Sokkel i beslag av metall. Punktet lukkes 025 Solsskjerming fasade syd x 2019-05-25 00:00:00 Profilteam kommer med forslag 026 Inngang DrM 1, detaljering Skjema