Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7‐9 (natt) (Portalkran)(stopp i demontering grunnet utsettelse av kranmontasje)Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5‐7 (natt) (Portalkran)Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3‐5 (natt) (Portalkran) Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5‐7 (natt) (Portalkran)Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3‐5 (Natt) (Portalkran)Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0‐3 (natt) (Portalkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0‐3 (natt) (Portalkran)Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer771SF 772SF767 772773Probea Øst‐Riv Øst‐Riv Uniheis Uniheis Uniheis Uniheis Øst‐Riv;Hande UniheisBestille materiell til heiserNy vegg for brannmannheis samt forsterkningerRenske sjakt og sage utsparinger for brannmannheisOmbygging heis DM 1 (Akse 11/B)Ombygging heis DM 3 Brannmannheis (Akse 5/A) Ombygging av heis DM 1 (Akse 11/A)