Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Slissing for gulvbokser Montasje gulvbokser for støping Sparkling av gulver Nye skjørt Leietakerskille Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Enkling av gipsvegger toaletter El ‐ tilkoblinger av tavle Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Lukking av gipsvegger toaletter Hull til interntrapp Toalettkjerner Flislegging EL‐føringer I vegger Sparkling og maling første strøk Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Lukking av gipsvegger Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Søknad om midlertidig brukstillatelse Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Montering interntrapp El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rengjøring over himling Montering av