Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
00:00:00 x 2019-06-21 00:00:00 Leietakerarealer må låses for detaljering av innervegger (oppbygging, akustikk, bæring), skjørt, osv. Gulvtyper (iark)? 044 Møbleringsplaner plan 8 2019-09-27 00:00:00 x 2019-09-30 00:00:00 045 Møbleringsplaner plan 7 2019-09-27 00:00:00 x 2019-09-30 00:00:00 RIV trenger låst underlag 27.09 046 Møbleringsplaner plan 6 - akse 0-7 2020-02-26 00:00:00 x x RIV trenger underlag på eventuelle arbeider ifm. prov. kontor for Pareto 27.09. For ny leietaker, låst underlag 26.02.2021 \n15.10: frist utsettes\n29.10: Utsatt\n08.01: Akse 0-7 er avklart/låst. 046 Møblerings-, gulv- og malerplaner plan 6 - akse 7-10 2020-02-16 00:00:00 x 2020-04-06 00:00:00 RIV trenger underlag på eventuelle arbeider ifm. prov. kontor for Pareto 27.09. For ny leietaker, låst underlag 26.02.2021 \n15.10: frist utsettes\n29.10: Utsatt\n08.01: Akse 7-10 er ikke avklart.\n29.04: Rombehandlingsskjema mangler 047 Møbleringsplaner