Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Mon 15.10.18 Tue 16.10.18 2 days Tue 23.10.18 Thu 25.10.18 3 days Mon 15.10.18 Fri 18.01.19 59 days Mon 15.10.18 Fri 26.10.18 10 days Fri 02.11.18 Thu 15.11.18 10 days Mon 07.01.19 Fri 18.01.19 10 days Mon 03.12.18 Mon 24.08.20414 days Mon 03.12.18 Wed 12.12.188 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13‐16 (natt) (Mobilkran) Mon 03.12.18 Wed 12.12.188 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13‐16 (natt) (Mobilkran) Thu 13.12.18 Tue 08.01.19 8 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11‐13 (natt) (Mobilkran) Mon 07.01.19 Wed 16.01.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11‐13 (natt) (Kran Torg) Wed 09.01.19 Fri 18.01.19 8 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9‐11 (natt) (Mobilkran) Wed 16.01.19 Wed 03.04.1956 days Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer Thu 17.01.19 Mon 28.01.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9‐11 (natt) (Kran Torg) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7‐9 (natt) (Portalkran) Mon 21.01.19