Title: Hovedfremdrift.pdf
skjøte opp Heissjakter, plan 10Hulldekker DO 10, Akse 8-16Provtekke DO 10, inkl. provslukGesims/parapetMontere fasade plan 10, akse 8-16Isolering og taktekking takterrasse plan 11Demontere stillas for plan 10, akse 8-160%0%557 579 580 581AS-2 dager 582SS+1 uk 582 5790%0%0%0% 0%0%0%søyler og dragere DO 11Skjøte opp Heissjakter, plan 11TRP - DO11Gesims/parapet (inkl. rekkverk på gesims)Tekke og isolere taket over 11, inkl. slukDemontere stillas for plan 10 og 11, Akse 0-8Montere fasade plan 10 og 11, akse 1-8 (3 uker fri er lagt inn i de 10 ukene)585 272AA 580SS+2 ukr0% 0%0%SteinkledningNye stigeledninger fra U2 - 11 400v akse 5Ombygging heiser DrM 30%585AS-2 ukr 590AS-3 ukr 590AS-3 ukr0%0%0%Innvendig byggearbeiderOppbygging klimaOppbygging Elektro0%0%515 595 5960% 0% 0%Klargjøring for fasade sørMontere fasade plan 9SteinkledningBare varighetBare startEkstern milepælManuell fremdriftManuell sammendragsfremheving