Title: Colliers Prosjektmøte 1.pdf
Planløsning ble diskutert og følgende ble avtalt: Iark tar en befaring hos Colliers torsdag 29/4. Det er ønsket å legge til et ekstra kontor mellom akse 3-5, samt øke arealet til Corporate noe. Kjøkken/Lounge område knas ytterligere og vi ser på mulighetene for å flytte garderobe inn til WC. Rom blir målsatt.Side 1 av 2AnsvarPecAlleIarkFrist10/5Pkt. Sak1.4Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan:Pecunia kommer tilbake med beslutningsplan. Plantegning låses 1. juli.1.6 Økonomi:Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek.1.7 DataromIkke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap.1.8Toaletter: 7 toaletter oppleves som for mange. Pecunia undersøker muligheten for reduksjon til 5-6.tn 27.04.20Side 2 av 2AnsvarColliersPecuniaPecuniaPecuniaFrist10/510/5