Title: SHA 12.xlsx
Pigging i sjakter - arbeidene begynner torsdag kveld/natt\nM9: SJA utført. Punktet lukkes A D Lukket M6: Øst-Riv gjennomfører SJA på kranløft til prov-plattform i plan 9. Det sperres av og skiltes ved løft. \nM9: SJA utført. Punktet lukkes i A i i i i i D i Lukket M8: Tørrkjøler - OAR har gjennomført SJA og oversendt til Øst-Riv.\nM9: SJA er gjennomført. Punktet lukkes i i i i A i Lukket M8: Rivning av fasade ved Lomp kommer A M9: Rivning av lecavegg plan 10. \nM10: Utført. Punktet lukkes A Lukket M11: Tekniske sjakter bak heis kommer A M12: SJA gjennomføres for arbeidet som skal gjennomføres inne hos leietakere. A … x x x x x x x x x