Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
00:00:00 Avventer aksept på toalettløsninger. Toalettløsning OK 031 Plantenginger plan 8 Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter. 2019-09-27 00:00:00 x 2019-09-27 00:00:00 032 Plantenginger plan 7 Hva skjer I eksisterende treningsrom/garderober (akse 6-10), og er det kun dette som rehabiliteres? RIV argumenterer også for å omgjøre toalettkjerner akse 4-5, for nye rørsjakter (Husk - toalettkjerner i etasjen over og under omgjøres også) 2019-09-27 00:00:00 x 2019-09-27 00:00:00 Forutsatt at Pareto plan 7 bygges om første halvår 2020. Behov for nytt HC WC I plan07, ref prinsipp oversendt TN 19.03.19 (vedr. Uniconsult plan 03) 033 Plantenginger plan 6 - SPB1 Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter. 2020-02-16 00:00:00 x x 08.01: Besluttet 034 Plantenginger plan 6 - Pareto Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?)