Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Qtr 3, 2020JulAugQtr 4, 2020SepOctNovManuell fremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayQtr 3, 2021Qtr 4, 2021Qtr 1, 2022JunJulAugSepOctNovDecJanFeb MarOljebehandling av parkett 18.08Nye skjørtEnkling av gipsvegger toaletterEnkling av gipsvegger kontorarealRør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møteromLukking av gipsvegger El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Sparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjernerEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av bafler