Title: 2016.11.28 Signert overtagelsesprotokoll.pdf
(vental)Overlevering___|Under behandling_|[F-0652 HENT AS paroc vegg [Fikse hul etter kjglepumpe 28112016 [Ola Grstad [pagar Beforing: 102-Overlevering 1AOverlevering Lukket HENT F-0629 INRS AS 126 Betong gulv ikke rengjort |Vaskes ned 28.11.2016 Ola @rstad renhold utfert Befaring: 102-Overlevering 1AOverlever Under behandling_|F-0634 [Roger Holm Prosjekt AS __|der trapp3 Im3 justeres, kniper i bunn 28112016 |Ola @rstad [pagsr Befaring: 98-Overlevering 3AOverleve Under behandling_|F-0606. Roger Holm Prosjekt AS Mot trapp 2 utfort istverk 28.11.2016 _|Ola @rstad pagar Befaring: 96-Tilkomstbefaring p-Kjeller 03.11.16Overleve: Under behandling |F-0628 [HENT AS Tabbe kjglemaskin _|Ma fikses 28.11.2016 [0la Brstad Tronderblikk bestilt Befaring: 102-Overlevering 1AOverlever Lukket HENT F-0572 HENT AS Kantine mot trapp 1 [brystning Slipes males etter arbeid i trappl 28.11.2016 Ola @rstad utfert av Rosenborg maleri Befaring: 100-Overlevering 2A