Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3.docx
23.09.21 08 FREMDRIFT PM02.08.02 PM03: Oppdatert fremdriftsplan pr. 06.09.21 oversendt og godkjent. Etterskrift: Pecunia bekreftet etter møtet at 15.02.22 blir gjeldende sluttdato (ferdigbefaringsdato). Info PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. PM02.08.01 PM03: Eks. på leveranseplan tegninger mottatt. Mads kaller inn til møte med IARK, ARK, Hande for å koordinere leveranseplan tegninger med fremdriftsplan / beslutningsplan Hande PEC (ME) 14.09.21 09 ØKONOMI Endringer ifra spek og låste plantegninger: Svært viktig at endringer initiert ifra Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. Dette for å forankre endring og kost med leietaker. Tid til omprosjektering må evt. skilles ut som endringsarbeider. Info PM03: Alle endringer som ikke er hensyntatt i låst plantegning må også varsles