Title: 210826 Colliers - Prosjekteringsmøte 2.docx
PM02: Nina kaller inn til særmøte for vurdering av lys WC og mot fasade / drager. IARK 09.09.21 Omfang kortlesere avklares. PM02: Thomas må avklare antall med Colliers i neste leietakermøte. PEC (TN) 09.09.21 Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker. Behov for UPS reservekraft må avklares i samme møte. PM02: PEC kaller inn til møte med Colliers for avklaring. PEC (TN) 09.09.21 Oppstikk til kjøkkenøy legges inn. PM02: Oppstikk legges inn på tegning. Electronova 09.09.21 PM02.05.01 Ønskelig med målsatte kjøkkentegninger og detaljert info om detaljer. IARK 09.09.21 PM02.05.02 Ønskelig om å flytte kassetter i fasade Nord fra møterom 5-012 til WC5-420 og printerrom 5-013 for å få inn mer lys i møterom. Antall kassetter langs fasade må opprettholdes mtp. BREEAM. ARK og IARK ser nærmere på ønsket løsning. IARK / Pilot 09.09.21 06 BREEAM Det må også tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. Info 07 SHA PM02.07.01 SHA status diskutert i møtet. Ikke vurdert å være SHA elementer i dette