Title: Kontrollplan BL.pdf
jfr. detalj ARK v/Tyra. ØR har meldt at Protan har mye å gjøre og kan ta tid før de kommer. Hande er bedt utføre beslag så snart membran er på plass. Status 09.07.21: Blikk mot Kvartalsgata jfr detalj er montert. Status 13.08.21: Detalj mot Munkedamsveien må utbedres, her mangler det noe. Status 20.08.21: Blikk under vindusfelt, hande lekter ut og PT monterer blikk. Blikk bestilt i dag 20.08. Hande isolerer og tekker detalj mot Munkedamsveien. Videre monteres blikk. Status 03.09.21: Blikk hovedinngangsparti er utført.