Title: Påbygg 2017.11.22 Hele plan 9-11 bygges om i ett.pdf
Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade58Dører til balkonger ryggsekk plan 3- 759Leietaker plan 6 flyttes til plan 860Ferdig ombygget61Nedrigg62Bygge om plan 5 og 6 for nye leietakere ?????Prosjekt: Påbygg 2017.11.22 He Dato: ti 21.11.17AktivitetDelingMilepælVarighetStartSluttForegående aktiviteters206 dagerto 26.10.17 to 09.08.1830 dageron 01.11.17 ti 12.12.170 dagerti 21.11.17ti 21.11.172SS+15 dager34 dagerto 26.10.17 ti 12.12.170 dageron 15.11.17 on 15.11.17 4SS+15 dager0 dageron 06.12.17 on 06.12.17 4SS+30 dager30 dageron 01.11.17 ti 12.12.170 dagerto 26.10.17 to 26.10.1787 dagerma 08.01.18 ti 08.05.180 dagerto 26.10.17 to 26.10.170 dagerto 26.10.17 to 26.10.170 dagerti 03.04.18ti 03.04.180 dagerto 26.10.17 to 26.10.170 dagerto 26.10.17 to 26.10.170 dagerti 03.04.18ti 03.04.180 dagerfr 10.08.18fr 10.08.180 dagerfr 10.08.18fr 10.08.188 ukrma 18.09.17 fr 10.11.17264 dager