Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter. 2020-02-16 00:00:00 x x 08.01: Besluttet 034 Plantenginger plan 6 - Pareto Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter. 2020-02-16 00:00:00 x 2020-04-14 00:00:00 08.01: Besluttet for bankarealene, men ikke resterende. ARK kan legge inn toalettkjerner likt arealet i etasjen over på resterende\n10.02 JF: Kan denne datoen flyttes til 21.02?\n19.02: Avklaringer pågår. 035.1 Møblerlings-, gulv og maleplaner for prosjektering plan 5 - akse 0-8\nDOBBELFØRT - LUKKES Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter. IA IA 2021-05-27 00:00:00 x x X 26.09: Dato avklares når evt. ny leietaker er på plass.\n12.10.20: Forutsetter oppstart ombygging av dette arealet 20.10.21. 035.2 Møblerlings-, gulv og maleplaner for prosjektering plan 5 - akse 8-16 (McKinsey) Toalettkjerner må bestemmes nå (mars/april 2019 ?) pga både fasade og plassering av rørsjakter.