Title: Hovedfremdrift.pdf
25081522061320271017240714212812192609162307142128111825081522081522291219261017240714212812192609162313202711182508152213202710172407142107142128Montering fasader plan 8 akse 0-8Montering fasader plan 8 akse 8-16Montering fasader plan 8 akse 0-8Montering fasader plan 8 akse 8-16Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 5-9Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 8-16Montering fasader plan 3 akse 5-9Montering fasader plan 3 akse 8-16Steinkledning akse 9-16Konstruktive arbeider og innredningBygge om plan 6Bygge om plan 4 (Bain) Riggområde ut 2020AktivitetSammendragInaktiv milepælBare varighetBare startEkstern milepælManuell fremdriftProsjekt: Påbygg 2018.01.03_Et Dato: sø 10.03.19DelingProsjektsammendragInaktivt sammendragManuell sammendragsfremhevingBare sluttTidsfristMilepælInaktiv aktivitetManuell aktivitet