Title: Kontrollplan BL.pdf
nede. Ca. uke 50‐51. Gjenstående glass: ‐ Plan 10 Pecunia akse 14‐15 nordfasasde 2 stk. ‐ Plan 10 Pareto akse 9 nordfasade 1 stk ‐ Plan 9 Pareto akse 9 sørfasade 1 stk. Status 25.11.21: Kabal for planlegging av glassbytter pågår. Status 02.12.21: PT tilbakmelder om de prioriterer 3 glass nordfasade eller beslag akse 14‐16 før jul. Status 09.12.21: Ref. e‐post later det til at Profilteam prioriterer beslag uke 51. Status 16.12.21: 3 glass på nordfasade byttes tirsdag 21.12. Avtalt med leietakere og varslet konserthuset. Status 07.01.22: Glass akse 9 plan 9 skiftes 25.01 dersom Profilteam får tilgang samt booket kranbil og lift. Status 27.01.22: Glass akse 9 plan 9 er byttet. Profilteam har da p.t. byttet alle knuste/sprukne glass. Status 10.02.22‐ Alle knuste glass er byttet. Aktivitet avsluttes.