Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
3 ukr 3 ukrUtvide ventilasjonskanaler akse 10-16 Nye stigeledninger til plan 10-11 400v3 ukr 8 ukr 521 dager 4 ukr 3 ukr 10 ukr 10 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 3 ukr 15 dager 3 ukr 3 ukr 3 ukr 77 dager 10 dager 10 dager 10 dager 10 dager 80 dager Rive -og nye aggregater i U2 (må tilpasse ombygging plan 8) (Splitte i underposter)4 mndr 10 dager 2 ukr 17 dager 8 dager 6 dager 2 dager 2 dager 3 dager 176 dager 3 dager 8 dagerAggregaterAggregater i garasjen plan 1 (Baraia-EVO)inkl føringsveier Aggregat Restaurant Aggregater U1 Akse 12 (lite aggregat) Aggregat - U1 Akse 4 Aggregat - U2 Akse 4 Aggregater på taket akse 4-5 Etasjeaggregat plan 10, akse 0-8 Etasjeaggregat plan 10, akse 8-16 Etasjeaggregat plan 9, akse 0-8 Etasjeaggregat plan 9, akse 8-16 Etasjeaggregat plan 8, akse 0-8 Etasjeaggregat plan 8, akse 8-16 Etasjeaggregater plan 5, 6 og 7Etasjeaggregat plan 7 Etasjeaggregat plan 6 Etasjeaggregat plan 5