Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
ma 01.10.18 fr 05.10.1815814 dagerti 02.10.18fr 19.10.184 dagerti 02.10.18fr 05.10.18Øst‐Riv1 dagma 08.10.18 ma 08.10.18 161Øst‐Riv4 dagerti 09.10.18fr 12.10.18162Betongarbeider4 dagerma 08.10.18 to 11.10.18 161Øst‐Riv1 dagfr 12.10.18fr 12.10.18164Øst‐Riv4 dagerma 15.10.18 to 18.10.18 165Betongarbeider1 dagfr 19.10.18fr 19.10.18163;166Betongarbeider10 dagerma 15.10.18 fr 26.10.1810 dagerma 15.10.18 fr 26.10.18167AS‐5 dagerBetongarbeider64 dagerma 08.10.18 fr 18.01.191 ukma 07.01.19 fr 11.01.191 ukma 14.01.19 fr 18.01.191715 dagerma 08.10.18 fr 12.10.18Elektriker93 dagerma 21.01.19 fr 07.06.1910 dagerma 21.01.19 fr 01.02.191727 dagerma 04.02.19 ti 12.02.19175Øst‐Riv7 dageron 13.02.19 to 21.02.19 176Øst‐Riv7 dagerfr 22.02.19 ma 04.03.19 177Øst‐Riv7 dagerti 05.03.19on 13.03.19 178Øst‐Riv7 dager