Title: SHA 15.xlsx
UEer i UE-kjede på infobric\nM13: UE-kjede gjennomgås i neste møte (utvidet med en halvtime)\nM14: Se vedlegg til referatet. Alle setter inn sine UEer i UE-kjeden i i i i i M9: Alle gjester til prosjektet skal møte opp og hentes på gateplan i i i i i i info M9: Øst-riv etablerer avsperreing/gjerde mot byggeplass ved heis i plan 9, og skilter til byggeplasskontoret og til byggeplassen. x A x x x x x x x Lukket M10. Møtet gjennomføres annenhver uke fra nå av, da det ble enighet i møtet om at det ikke er behov for ukentlige møter. i i i i i i info M12: Øst-Riv tilbakemelder om de har innvendinger mot bruk av short på byggeplassen. \nM13: Shorts tillates ikke. A M13: Skjema for varme arbeider i Dalux er noe "tungvint. Det fjernes linjer som ikke er nødvendige. Stian og Frode tar en gjennomgang A A M15: Stian går over og lukker oppgaver i Dalux som kan lukkes A 2019-08-07 00:00:00 M15: Frode følger opp at kontaktliste på Interaxo oppdateres med nye entrepriser …