Title: 4. Leieavtaler.pdf
Beskrivelse av de endringer i prosjektets fremdriftsplan som forventes a ville bli en konsekvens av endringen, i form av en konkret angivelse av den virkning i antall dager endringen vii medfQJre for overtakelsestidspunktet (perioden fra opprinnelig avtalt overtakelse til nytt tidspunkt for overtakelse benevnes "Utsettelsesperioden"), se na!rmere under avsnitt 12 nedenfor. Hvis det tidligere er inngitt en eller flere Endringsordre med fremdriftskonsekvens, regnes den nye Utsettelsesperioden for nye Endringsordre fra opprinnelig tidspunkt for overtakelse med tillegg av tidligere Utsettelsesperioder i hen hold til tidligere Endringsordre.