Title: Kontrollplan BL.pdf
onsdag 02.12. Grunnen til dette er forsinket tegninger på skjørt underkant plan 3. Status 04.12: Ytterligere forsinkelse i oppgang 3. Ikke åpnet per 04.12. Tallberg har ikke hatt bemanning/kontroll på elektrisk arbeid. Oppgang 1 ligger på tiden, men det må kontrolleres at det ikke skjer samme feil som i oppgang 3. Profilteam har ikke hensyntatt trekkerørene og kablene til Tallberg og det har ført til at rør krøller seg og knekker i bunn. Profilteam må dra kablene gjennom profilene så de ikke legger seg i bunn. Patrick sender over avvik til byggeledelse Status 11.12: Hovedinngang 3 ble åpnet i morges. Tallberg monterer lys utenfor denne per dags dato. Det arbeides for fullt med hovedinngang 1. Status 18.12: Hovedinngang 3 er det gått overtagelse på. Feil‐ og mangelliste er utsendt. Det monteres Baldakin utenfor hovedinngang 1 på mandag 21.12. Gjenstår da støp mot fasade, blikk mellom fasade og stein, flikkmaling, ny skraperist (denne kommer på nyåret). Status 08.01.21: Profilteam må justere dører. De har