Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Enkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I veggerLukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealerEl ‐ Utstyr på/i veggLegging av trinnlyd og gipsEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av bafler Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Rør ‐ kobling av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldByggrengjøring over himlingGulvgips før teppe