Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Flytte kum fra lager til U2. Innvendig vegger lukking El ‐ legging varmekabel Sparkling gulv Membran i dusjsonerSparkling og første strøk maling vegger og tak Fliser vegger dusjsonerFliser gulvFlikk sparkling og maling strøk 2 Rør ‐ Montering sanitærutsty dusjer og toaletter Montering dører Himlinger Montering garnityr ForbefaringLås og beslagVentilasjon ‐ spredenett i lokalet EL‐ lamper og all utenpåliggende montasjeMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnMontere garderobeskap Ventilasjon‐ koble garderobeskap ventilasjon‐ Innregulerng Byggrengjøring Ferdigbefaring