Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ombygging plan 5Innredningsarbeider akse 0‐8RivearbeiderTekniske frakoblinger Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Strippe gulver Rive eksisterende teknikk Asbestsanering gamle klimavegger Rive klimaskilleInnredningSparkling gulver Oppbygging av gulv + 10cm Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorarealAktivitetProsjekt: Dronning Mauds gate Dato: Fri 31.01.20DelingMilepælSammendragProsjektsammendragInaktiv aktivitetStartFinishDuration % Work