Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Komplettere tak plan 12 (TRP og tekking) Stål for trapperom glass takplan 11 Montasje sverd til markiser Montasje sverd til barbenkMontasje glass trapperom takplan 11Montasje naturstein trapperom‐ventilasjonsrom takplan 11432 432 434 492SF 490Protan Protan Øst‐Riv Øst‐Riv ProtanProvtekke DO 10, inkl. provsluk akse 0‐8Provtekke DO10, inkl. provsluk (forsøke treffe nye sluk) akse 8‐16Gesims/parapet Føtter til parasollerIsolering og taktekking takterrasse plan 11432FS+2 wksØst‐Riv 432FS+2 wksØst‐RivProvtetting før tett fasade akse 7‐11 Provtetting før tett fasade akse 11‐16478 479481Protan Protan Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐RivProvtekke DO 09, inkl. provsluk akse 0‐8Provtekke DO 09, inkl. provsluk (forsøke treffe nye sluk) akse 8‐16Gesims/parapetIsolering og tekking akse 0‐1 og 1‐8 (terasse vest og sør) Isolering og tekking akse 8‐16Bare varighetBare startEkstern milepælMilepæl i opprinnelig planManuell sammendragsfremhevingBare sluttTidsfrist