Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 22.03.21: Det ble oppdaget at ett rekkverksglass på takterrasse er montert opp ned, samt at glasset er knust. Ivar Lozo kontakter SSG. Status 23.03.21: Martin fra SSG svarte opp på mail om at Joakim Feken har meldt ifra om dette for et par uker siden. Nytt rekkverksglass er bestilt. Det som har skjedd er at motvekt har røket, og derfor ser det ut som om glasset er montert opp ned. Han gir tilbakemelding når det skal monteres nytt glass. Status 16.04.21: SSG kommer med nytt glass for montering på mandag 19.04. Status 30.04.21: SSG kommet i dag for å bytte knust rekkverksglass. Status 07.05.21: Rekkversglass er byttet. Punkt lukkes. Status 23.03.21: Stikkontroll/RTB‐runde gått i tekniske rom U1, U2, Plan 9, Plan 11 og Plan 12. U1 og U2 var noenlunde ryddige, mens det er forbedringspotensiale i Plan 9, 11 og 12. Status 09.04.21: Noen av rommene har blitt ryddet, andre ikke. Viktig at vi følger opp rydding av disse de neste dagene/ukene slik at vi kan gå en overlevering med Pecunia. Status