Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Øst‐Riv Øst‐Riv Profilteam Profilteam Øst‐Riv Profilteam Profilteam Øst‐Riv Profilteam Øst‐Riv 1245 Øst‐Riv 1249SF Øst‐Riv 1249SF Øst‐Riv 1230SF Øst‐Riv 1246 Profilteam 1230 Øst‐Riv 1230 Øst‐Riv 1233 Øst‐Riv 1247SF Øst‐Riv 1236 1247 Øst‐Riv 1234SF‐1 dayØst‐Riv 1231 NSM 1231 Profilteam Øst‐Riv 1231 1237SF‐1 dayØst‐Riv 1254FS‐2 dayØst‐Riv 1234 1232 1257SF 1232 1237 1248SF‐1 dayØst‐Riv 1255FS‐2 dayØst‐Riv 12351244SF 1243Profilteam Noracon Rørlegger NSM ProfilteamNoraconBare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragDecQtr 1, 2019JanFeb MarBare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 8Qtr 3, 2019Qtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020Qtr 4, 2020Qtr 1, 2021JulAugSepOctNovDecJanFeb MarApr MayJun Montere garderobeskapJulAugSepOctNovDecJanFeb MarVentilasjon‐ koble garderobeskapventilasjon‐ InnregulerngByggrengjøring FerdigbefaringPlassbygd skjørt plan 9 og brystning plan 10, AKSE 8‐16