Title: Hovedfremdrift.pdf
Montere vertikale varme og kjølerør Akse 10-16Montere vertikale varme og kjølerør Akse 5-10Montere vertikale varme og kjølerør Akse 1-5Montering fasader plan 4-7 akse 10-16Montering fasader plan 4-7 akse 5-10Montering fasader plan 4-7 akse 0-5Steinkledning fasader plan 4-7 akse 10-16Steinkledning fasader plan 4-7 akse 5-10Steinkledning fasader plan 4-7 akse 0-5Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 0-5Montering fasader plan 3 akse 0-5Steinkledning akse 0-5Bare startEkstern milepælManuell fremdriftBare sluttTidsfristEksterne aktiviteterFremdriftSide 527feb 20 03101724mar 20 02091623apr 20 30 06132027Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 5-9Montering fasader plan 3 akse 5-9Steinkledning akse 5-9mai 20mai 20 04jun 20 01jul 20 29aug 20 03sep 20 31okt 20 05nov 20 02des 20 30jan 21 04feb 21 01mar 21 01apr 21 05mai 21 03jun 21 31