Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler Rengjøring over himlingMontering av himlingsplater Gulvlegging parkett 28.07 Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Byggrengjøring Gulvlegging belegg/tepperMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Innregulering ventilasjon/funksjonstesting El ‐ Programmering av lys Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ monteringAV montasjeSparkling og maling siste strøk Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett 31.08Nye skjørtEnkling av gipsvegger toaletterEnkling av gipsvegger kontorarealRør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom