Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
on 29.01.20 to 12.09.19 to 12.09.19 to 19.12.19to 10.10.19 to 10.10.19 on 29.01.20 on 06.12.17on 08.11.17 on 08.11.17 on 08.11.17 on 06.12.17on 06.12.17 on 06.12.17 on 02.12.20 on 22.07.20on 19.08.20 on 11.11.20Foregående aktiviteter412399 421 422 423AS-2 dager 424SS+1 uk 425 423 273 422SS+2 ukr427AS-2 ukr 431AS-3 ukr 431AS-3 ukr436 338 338 339440AS-4 ukr 442SS+10 dager 442SS+10 dager436 446 447 363449AS-4 ukr 451SS+10 dager 451SS+10 dager455 456 456457AS-1 uk4 462 462 464 465465 471 471 473 474326 480481 480 483 484483 484 485493SA 494SA 495SA553SA 557SA 561SA497498 499479504 505Navn på ressurserStålarbeider Betongarbeider;Stålarbeider StålarbeiderRørlegger;Snekker;Taktekker Stillas Fasademontør ElektrikerElektriker;Rørlegger;Ventilasjon Øst-Riv Stålarbeider Øst-RivElektriker;Rørlegger;Ventilasjon Øst-Riv Øst-Riv FasademontørElektriker;Rørlegger;Ventilasjon Øst-Riv Øst-Riv Øst-RivElektriker;Rørlegger;Ventilasjon Øst-Riv Øst-Riv Øst-Riv