Title: SHA 04.pdf
M1: BH/Øst‐Riv sjekker muligheten for system for logistikkplanlegging/ bestilling av leveransetid. M2: Espen fra BH følger opp dette, møte med leverandør av system gjennomføres 6. Februar M4: Espen kaller inn til nytt møte. M1: Stian kaller inn entreprenørene til innføring i Dalux. M2: Stian og BH tar en egen gjennomgang først. M3: Skjekkliste for varme arbeider er opprettet. Stian kaller inn prosjetlederne fra hvert firma til gjennomgang M4: Gjennomgang med OAR er gjennomført. Sjemaet er ferdig i Dalux og skal brukes. Øst‐Riv gjennomfører gjennomgang med R&H og Tallberg. M2: Når kvinnelige arbeidere kommer på plassen skal riggfasilitetene gjennomgås med dem og de skal oppmuntres til å komme med innspill til forbedring. Alle varsler BH/ Øst‐Riv dersom det kommer kvinnelige arbeidere til byggeplassen. BH/ Øst‐Riv finner garderobeløsning for jenter M2: Prosjektet har elektronisk stoffkartotek, ProduktXchange, som alle på byggeplassen skal bruke. Øst‐Riv lager rutine/infoskriv og henger opp på byggeplassen. Det