Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Armeringsnett akse 12‐16 Føringsveier rør akse 12‐16 Føringsveier EL akse 12‐16 Påstøp akse 12‐16 Armeringsnett akse 8‐12 Føringsveier rør akse 8‐12 Føringsveier EL akse 8‐12 Påstøp akse 8‐12 Provisorisk skjerming mot terrasse Pareto Blomsterkasser Beleggningsstein Rekkverk Montering av kjøkken Montering parasoller og markiser Montering belysning og utsmykning/møblerRyggsekkRive trapp akse 1 Stillas på utsiden av terrasse bygges likt med stålbæring Stålmontasje og hulldekker Demontere fasadeelementer, Akse 0 (ryggsekk) (natt) (Portalkran) Hulltaking for tekniske inn i etasjene. Sandwich elementvegger (Paroc) Taktekking (toppdekke) R&Hstilkoblinger i hver etasje (Før rørlegger) Rørtilkobling av aggregat (5 dager pr. etasje) E1 ‐ Elektroarbeider, Stigeledning fra tavlerom i U2 til tak Etterarbeider for tekniske etter tett tak. Steinkledning Montering rekkverk Tremmegulv balkonger