Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
Frist for arbeidstegninger 01.10 opprettholdes. Alle sender da ut status på hva som er helt ferdig og evt. områder / detaljer som gjenstår og må settes på hold. Nye frister avklares for gjenstående.InfoPM04.01.01Prioriteringsrekkefølge for å opprettholde fremdrift Hande: Prioritet 1 – Toalettkjerne, Prioritet 2 – Vegger generelt IARK jobber med å lande beslutninger ifra Colliers på fast innredning inkl. kjøkken og finerte vegger. Skjemategninger og detaljer kjøkken oppdateres snarlig etter beslutning Colliers. PM05: Forventet endelig avklaring ifra Colliers 12.10 pga. ferie. Side 1 av 4Prioriteringsrekkefølge for å opprettholde fremdrift Hande: Prioritet 1 – Toalettkjerne, Prioritet 2 – Vegger generelt IARK jobber med å lande beslutninger ifra Colliers på fast innredning inkl. kjøkken og finerte vegger. Skjemategninger og detaljer kjøkken oppdateres snarlig etter beslutning Colliers. PM05: Forventet endelig avklaring ifra Colliers 12.10 pga. ferie. Side 1 av 4InfoPM04.01.02PM02.01.0102