Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Låse arkitektunderlag inkl. himling 2019-12-04 00:00:00 Provisoriske løsninger og arbeider ? 2019-12-15 00:00:00 ? Må planlegges Låse luftmengder (detaljert) 2019-12-05 00:00:00 2019-12-12 00:00:00 7 Prosjektere RIE+RIV 2019-12-13 00:00:00 2020-02-12 00:00:00 61 2 mnd inkl. koordinering Tilpasninger til ny fasader - VVS og elektro-arbeider?? ? ? ? Tverrfaglig kontroll tegninger 2020-02-13 00:00:00 2020-03-05 00:00:00 21 Inkl. entreprenører Levere tegninger 2020-03-06 00:00:00 2020-03-06 00:00:00 0 Bestille materiell (bafler) 2020-03-07 00:00:00 2020-04-13 00:00:00 37 5 ukers levering Montasje i leietakerareal 2020-03-08 00:00:00 2020-05-08 00:00:00 61 Montasje toalettkjerner 2020-03-08 00:00:00 2020-05-08 00:00:00 61 Montasje himlingsgrid 2020-04-16 00:00:00 2020-05-08 00:00:00 22 (himlingsmontør og vent. jobber sammen) Montasje kombibafler 2020-04-16 00:00:00 2020-05-08 00:00:00 22 (himlingsmontør og vent. jobber sammen) Strømsatt 2020-04-16 00:00:00 2020-05-08 00:00:00 22 Oppstart/innregulering 2020-05-09