Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 26.03.21: Rullestillas er satt på takterrasse for Castor sin måltaking. Castor har tilbakemeldt per mail om at de ikke kan komme i dag (26.03.21), men må komme etter påsken for måltaking. Status 09.04.21: Castor har vært innom og måltatt for plattform i dag 09.04.21. Status 30.04.21: Andreas har purret ved flere anledninger etter påske uten hell. Status 21.05.21: Castor har tilbakemeldt at de kommer i uke 22 for å montere plattform. De trenger ikke kran til dette. Det settes derfor opp et rullestillas de kan bruke. Status 04.06.21: Castor har meldt sin ankomst for montering på mandag 07.06. Status 11.06.21: Plattform er montert, men stige er i det korteste laget (ikke i henhold til HMS mtp overhøyde) og innfesting av plattform er ikke i henhold til skisse fra RIB og leverandør. Castor er bedt svare for utførelse. Status 18.06.21: Castor har svart opp at deres RIB undersøker innfesting samt opplegg mot stein (kontrolleres med NSM) og at de undersøker bøyle som kan tas av og på levert leddstige for