Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5 (før møte).docx
initiert av Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. Info PM03: Alle endringer som ikke er hensyntatt i låst plantegning må også varsles fortløpende, og Pecunia vurderer videre hva som evt. skal belastes LT. PM04: Viktig at alle tilbud går via Pecunia til Colliers.