Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Oppstart inngangsparti DrM 3 Provisoriske vegger Rivning himling og teknikk Avgrense leietakerforhold (IARK og Uniconsult) Rive dekke over inngangsparti Bærende stålkonstruksjoner for fasade og portal Gulvvarme (vannbåren) Påstøp gulv Kjøling Sparkling og maling vegger Himling Belysning Fliser på gulv Fasade og vindfang Ny portal Baldakin Inngangsparti ferdigPlan 2 ‐ Felles (Hovedinngang DM 1) ‐ Akse 10‐11Oppstart inngangsparti DrM 1 Provisoriske vegger Bærende stålkonstruksjoner for fasade og portal Rivning himling og teknikk Gulvvarme (vannbåren) Påstøp gulv Kjøling Bygge om inngangsparti Glastad Sparkling og maling vegger Himling Belysning Fliser på gulv Fasade og vindfang Ny portal Baldakin Inngangsparti ferdigOppussing trapperomDrM 3Rive eksisterende rekkverk Sparkle og male vegger Nye himlinger Slipe gamle trinn Montere nytt rekkverk Montere belysningDrM 1Rive eksisterende rekkverk Sparkle og male vegger Nye himlinger Slipe gamle trinn Montere nytt rekkverk Montere belysning