Title: Man14.v07.pdf
09.03.2018: godkjent 21.02.2018: sendt til revisor 19.10.2018: epost til RIV med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse RIV 19.10.2018: epost til RIV med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse RIV utgår trolig, RIAku har uttalt at det ville vært en svært omfattende jobb grunnet dagens situasjon i bygget 16.10.2018: sendt til revisor 29.05.2018: BH er godt i gang med dokumentasjon Usikker om det blir 2 eller 3 poeng. 13.02.2018: godkjent 31.01.2018: sendt til revisor 22.10.2018: RIE: ferdig ila. uke 43/44 19.10.2018: epost til RIE med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse elektro 22.10.2018: RIE: ferdig ila. uke 43/44 19.10.2018: epost til RIE med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse elektro 22.10.2018: RIE: Forventet uke 44/45 19.10.2018: epost til RIE med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse elektro 21.02.2018: godkjent 31.01.2018: sendt til revisor