Title: Kontrollplan BL.pdf
12.03.21: Trapp er justert og kjølerør kan nå legges om. Det blir tatt hull mandag kveld 15.03. Status 19.03.21: Rør er flyttet, Protan har lagt membram, stein er lagt, slik at det er klart for å heise ned trapp igjen. Status 26.03.21: Overstående arbeid er utført. Hande legger tremmergulv per tid. Rekkverk mangler. Det må sjekkes. Status 16.04.21: Rekkverksprofiler er satt. Mangler glass. Disse kommer onsdag 21.04. Status 23.04.21: ett rekkverksglass til trappen var levert knust. Nytt er bestilt. Status 30.04.21: Rekkversglass som er knust på trapp er bestilt nytt. Materialer og utstyr som står på OV5‐taket heises ned til riggområdet sammen med provisorisk trapp (ingen av Noracon sine ting var der). Status 07.05.21: Alt arbeid vedrørende denne trappen skal være utført. Gjenstår bare å bytte ut knust glass. Hande har tilbakemeldt at dette kommer 20. mai. Det er også foreslått å sette støttebraketter på det ene glasset mot