Title: 01_Byggemøte 5.etg. Colliers 22092021.pdf
COVID-19 Vedlagt tiltaksplan gjelder og oppdateres ved endringer. Tiltaksplan samt nasjonale og lokale retningslinjer skal til enhver tid følges. Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Arbeidstegninger skal være ferdig innen 1.10. Oppdatert fremdrift legges ut på Interaxo Mads hører med Ø-R ang. riving i 4 etg og ferdigsillelse Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo3.004.005.006.007.00Bygningsmessig: Starter med mulige arbeider søyler og dragere Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Elektro: Starter med mulige arbeider Prøv strøm er klart Ventilasjon: Starter merking når tegninger kommer 1.10 Starter arbeider med å få ting ut av sjakt så snart som mulig Rør: Følger fremdrift og evt starter på det som kan gjøres tidligere. Diverse: Alle fag reviderer budsjett på bakgrunn av reviderte tegninger så snart underlaget er mer oppdatert. Mads avklarer dette.8.00