Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
559 560 560 560 560 560 560FS+5 dayHande 561 561 562 561 562SS+10 daTallberg Hande 598 Tallberg 581 Tallberg 581 564 Hande 565FS‐2 daysHande Hande 565 572SF‐10 dayØst‐Riv 566FS+10 daHande 567FS‐4 daysHande 567 570 570 570 578 569 569 569 593SS+5 dayOAR Hande 605 Tallberg 593 Tallberg 593 571SF Hande 607SF‐10 dayHandeTallberg R&H OAR OARTallberg Tallberg R&H R&H Hande Hande OAR HandeBare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragDecQtr 1, 2019JanFeb MarBare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 5Qtr 3, 2019Qtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020JulAugSepOctNovDecJanFeb MarApr MayJunProvtetting før tett fasade akse 7‐11 Provtetting før tett fasade akse 11‐16Gesims/parapet (inkl. rekkverk på gesims)Tekke og isolere tak plan 12 (akse 1‐4)Tekke og isolere tak plan 12 (akse 4‐8)El ‐ Gulvkanaler og gulvbokser for nedstøping08.08 Oppbygging av gulv + 10cmNye skjørt