Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Slissing for gulvbokser Montasje gulvbokser for støping Sparkling av gulver Nye skjørt Enkling av gipsvegger kontorareal Enkling av gipsvegger toaletter El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling El ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I vegger Lukking av gipsvegger toaletter El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyring Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer El ‐ Utstyr på/i vegg Oppheng T‐profil himling toalettkjerner Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Rør ‐ kobling av bafler Rengjøring over himling El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Montering av himlingsplater Byggrengjøring