Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Lukking av gipsveggerSparkling og maling første strøk Toalettkjerner FlisleggingOppheng T‐profil himling kontorarealerEl ‐ Utstyr på/i veggLegging av trinnlyd og gipsEl ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av baflerOppheng T‐profil himling toalettkjernerRør ‐ kobling av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldMontering av himlingsplater Byggrengjøring og rengjøring over himling Gulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerKjøkken ‐ monteringGulvlegging belegg/tepperMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnSparkling og maling siste strøk El ‐ Programmering av lys AV montasjeSluttfase plan 8