Title: Kontrollplan BL.pdf
Ingen avvik notert. Feil‐ og mangelliste gjelder for utbedringer. Status 05.02.21: Det må slisses for Siedle‐stolpe innen mandag 08.02.21, slik at utførelsen blir ferdig her. Profilteam blikk underkant rist må dyttes lenger ut, slik at det ikke er innsyn i overliggende blikk. Status 12.02.21: Siedle‐stolpe er montert. Blikk underkant rist ikke gjort noe med grunnet PT sitt fravær (innreiseforbud). Status 19.02.21: Inngangsparti 3 Nord er åpnet for drift. Gjenstående arbeid og eventuelle feil og mangler blir tatt som en del av feil‐ og mangellisten for dette området. Punkt lukkes i dette forumet. Status 28.01.21: Stikkprøvekontroll av utsparringer og sliss for gulvbokser. Mulig feil slissing i akse 8‐9/B. Hande / Tallberg følger opp. Status 04.02.21: Kontroll av forlenget sliss til vegg mellom møterom 5‐009 og 5‐114. Status 05.02.21: Kontrollert mål av utsparing til plassering gulvbokser. Ingen avvik registrert per tid (se sjekkliste). Status 17.02.21: Kontrollert ytterligere. Ingen avvik registrert per tid