Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
2020-09-15 00:00:00 x 2020-10-06 00:00:00 29.04: Toalettkjernene er avklart. Revidert prosjekteringsunderlag forelå 28.04, låses om ca. en uke 036 Møblerings-, gulv- og malerplaner for prosjektering plan 4 - akse 0-5 Prosjekteringsunderlag 2021-05-27 00:00:00 x x 26.09: Dato for undrlag avklares når evt. ny leietaker er på plass.\n12.10.20: Forutsetter oppstart ombygging av dette arealet 20.10.21. \nProsjekterende ønsker å være med i prosess for å etablere layout 037 Plantenginger plan 3 Uniconsult 2019-11-01 00:00:00 x 2019-09-13 00:00:00 ARK mener det bør inn HC WC I alle leietakerarealer som rehabiliteres. \n17.09: Kontraktstegninger oversendt Skal være en konklusjon her. Zenisk har utarbeidet et forslag. Sjekker med Geir 038 Plantenginger plan 2 Glastad Plassering/utforming av sluse mellom kontor og hovedinngangsparti (fortrinnsvis i/over trapp) 2020-03-01 00:00:00 x 2020-02-19 00:00:00 Sluse behøves pga trykksetting av hovedtrapper/inngangsparti.\n08.01: Skisse foreligger. JF kaller inn til eget møte