Title: SHA 04.pdf
M2: Førstehjelpsttasjon henges opp i plan 9, plan 2 og ved rondell på byggeplass. I tillegg er det mobile traller med brannslukningsapparat. M3: Førstehjelpsstasjoner er ankommet byggeplass. Øst‐Riv henger disse opp M4: Disse er hengt opp. Punktet lukkes M3: OAR melder om dårlig arbeidslys i trapp akse 16. Tallberg ordner dette M4: Tallberg har hengt opp nye. Punktet lukkes M4: De som skal ha vinterferie må fylle inn dette i ferieplan som ligger på interaxo …SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn):SJA nrSJA M3: Rivning av tak begynner til uka. Viktig at andre fag holder avstand fra disse områdene. M4: SJA gjennomført 7/2. Punktet lukkeM4: Pigging i 10./8. Etasje ‐ nært kantene uten stillas. Fare for fallende gjenstander ned på gateplan. Henviser til punkt 10.1a) i risikoanalysen …Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort)