Title: Fremdrift 20.09.2018.pdf
304Montering fasade, karnapper plan 2, mot Konserthuset (OBS! fasade plan 1)305Flytting leietakere306Leietaker plan 11 flytte inn307Leietaker plan 8 flyttes til plan 10308Leietaker plan 5 flyttes til plan 9309Leietaker plan 6 flyttes til plan 8310Tilpassning innredning, plan 2/3‐7 mot ny fasade311Asbestsanering og riving gammel fasade, akse 0‐5312Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 0‐5313Dører til balkonger ryggsekk plan 3‐ 7314Asbestsanering og riving gammel fasade, akse 5‐10315Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 5‐10316Asbestsanering og riving gammel fasade, akse 10‐16317Tilpasse plan 3, 4 og 7 Mot ny fasade akse 10‐16318Ferdig ombygget319Ferdig ombygget hovedprosjekt‐Fasader og ombygging plan 3,4,7‐11320Nedrigg321Nedrigg hovedprosjektet322Bygge om plan 5 og 6 for nye leietakere ?????323Bygge om plan 6 akse 0‐7 pareto324Bygge om plan 6 akse 7‐16325Bygge om plan 5326Bygge om plan 4 (Bain)327