Title: Colliers Prosjektmøte 2.pdf
Planløsning ble diskutert og følgende ble avtalt: Iark jobber videre med plantegning og gjør endringer basert på dagens tilbakemeldinger. Sendes over så snart det er klart. I neste møte vil fargeforslag mm. også presenteres.Side 1 av 2AnsvarPecAlleIarkFristPkt. Sak1.4Vinskap Colliers sender produktinfo på ønsket vinskap1.5 Beslutningsplan/Fremdriftsplan: Forventes klart før neste møte Plantegning låses 1. juli.1.6 Økonomi:Pecunia oppretter et særinstallasjonsark for ønsker utenfor teknisk spek.1.7 DataromIkke nødvendig med stort datarom. Print/lager rom kan også få plass til patcheskap.1.8Toaletter: 7 toaletter oppleves som for mange. Pecunia undersøker muligheten for reduksjon til 5-6. Dette lar seg gjøre.tn 10.04.20Side 2 av 2AnsvarColliersPecuniaPecuniaFristasap31/5