Title: Kontrollplan BL.pdf
(se sjekkliste). Status 09.04.21: Alle gulvbokser i dette området skal være nedstøpt. Gjøres siste KS i uke 15. Status 30.04.21: Alle er montert. Det gjøres en siste KS før punkt lukkes. Status 21.05.21: Punkt lukkes. Status 28.01.21: KS plugging‐ ingen avvik registrert. Status 04.02.21: Kontrollert plassering av montert klamme for hovedstrekk. Ingen avvik registrert per tid (se sjekkliste) Status 15.03.21: KS plugging WC 5‐405 og oppvask 5‐006. (ingen avvik registrert). Status 28.05.21: Hovedstrekk delvis montert. Ikke helt ferdig. Ingen avvik oppdaget per tid. Status 02.07.21: Har ikke undersøkt i plan 5. Tar en KS på dette i uke 27. Status 09.07.21: Stikkprøvekontroll utført ‐ plugging av rør OK på kontrollpunkter. Status 27.08.21: Evt. kontroll ved avstengning og plugging ifm. fase 2 (plan 5 akse 6/7) Status 03.09.21: KS akse 7‐8: plugget ok