Title: Kontrollplan BL.pdf
sikker adkomst. Status 25.06.21: Plattform er er demontert og stige er hentet. NSM har demontert parapetstein. Castor er bedt om å utføre de nødvendige måltaginger senest tirsdag 29.06. Castor justerer innfesting og stige deretter. NSM slisser inn for festeløsning i stein og remonterer stein. Status 02.07.21: Castor monterer plattformbraketter på parapet mandag morgen, 05.07. Hande bistår med rullestillas. NSM slisser/tilpasser parapetstein til braketter og monterer tirsdag 06.07. Castor følger fortløpende opp med å montere plattform og komplettere denne. Hande tar ned rullestillas når dette er gjort og KS‐bilder er tatt. Castor leverer samtidig ny stige. Ferdig. Status 09.07.21: Castor har montert plattform og levert riktig stige. Punkt lukkes.