Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Wed 30.01.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7‐9 (natt) (Portalkran)(stopp i demonteTue 29.01.19 Tue 19.02.19 8 days Thu 31.01.19 Mon 11.02.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5‐7 (natt) (Portalkran) Mon 18.02.19 Wed 27.02.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3‐5 (natt) (Portalkran) Wed 20.02.19 Fri 01.03.19 8 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5‐7 (natt) (Portalkran) Mon 04.03.19 Wed 13.03.198 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3‐5 (Natt) (Portalkran) Thu 14.03.19 Mon 01.04.1913 days Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0‐3 (natt) (Portalkran) Thu 14.03.19 Fri 29.03.19 12 days Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0‐3 (natt) (Portalkran) Mon 24.06.19 Fri 27.09.19 56 days Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer Wed 18.09.19 Mon 24.08.2013 days Frakoble strøm Mon 03.12.18 Thu 23.01.20 271 days Ombygging heiser Mon 03.12.18 Mon 03.12.181 day Tue 19.03.19 Mon 13.05.1936 days Mon 13.05.19 Thu