Title: Leveranseplan 12-2018.xlsx
Flytting leietakereLeietaker plan 5 flyttes til plan 9 - Akse 0-7Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 0-7Leietaker flytter fra plan 8 til plan 10 - akse 7-13Leietaker flytter fra plan 8 til plan 9 - Akse 7-16Leietaker flytter inn i plan 10 - akse 13-16 (Pecunia)Leietaker plan 11 flytte innLeietaker plan 6 flyttes til plan 8 - Akse 8-16 (inkl. kjøkken)Leietaker plan 6 flyttes til plan 8 - Akse 0-8TegningsleveranseplanUnderlag teknisk rom og ifrastruktur ( notat skisser forprosjektunderlag)Underlag teknisk rom og ifrastruktur ( notat skisser forprosjektunderlag)Effektoppgave fordelt pr. aggregater/kjølemaskin/energibrønnerHovedtavleskjemaUnderlag heiserFIBERUnderlag teknisk rom i garasje (Aggregat Bavaria-EVO)Underlag teknisk rom i garasje (Aggregat Bavaria-EVO)Effektoppgave fordelt pr. aggregatHovedtavleskjema, føringsveier,stigeledningerUnderlag ventilasjon tekninsk rom U1 og U2 (splitte denne ihht. fremdrift)Aggregatplassering og føringsveier