Title: Referat ITB 02 tester   - 26.06.2019 .pdf
REFERATSak nr SaksbeskrivelseSystemene 320….røranlegg varme og 370…. røranlegg kjøling settes i provisorisk drift ca.10 sept. 2019. Tilknytning til SD-anlegg ca.15. september 2019.2INTEGRASJONSTEST Etter at egenkontroller (SAT) er gjennomført og godkjent skal det planlegges og gjennomføres Integrasjonstester.Integrasjonstesten baseres på dokumentert egenkontroll.Integrasjonstest gjennomføres på automasjonsnivå og SD-anlegg (toppsystem).Tidspunkt for oversendelse av dokumentasjon angis i systemoversikten.Entreprenørene bistår RIITB med planlegging planlegging utarbeidelse av skjemaer/protokoll) og gjennomføring av integrasjonstestene.Tidspunkt for ferdigstilles av skjema/ protokoll, og gjennomføring angis i systemoversikten.26.06.2019Integrasjonstest på systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) skal i første omgang gjennommøres på automasjonsnivå.Dokumentasjon fra egenkontroll sendes over før ferienDato for integrasjonstest avtales i neste møte 14.august 2019.3