Title: Kontrollplan BL.pdf
Kommentar Status 04.06.21: Påbegynt montasje hovedinngang DrM 3 og søylene ved ryggsekken Status 11.06.21: Hovedinngang DrM 3 er blikk satt, men noe må utbedres grunnet glipper. Ryggsekken er i gang med både blikk på søyler og dekkeforkant. I DM1 ventes det på at Tallberg skal rydde i kablene sine og at ny støp skal legges. Blikk rundt søylesokler langs med sørfasaden er også igangsatt. Status 18.06.21: Dekkeforkant blikk ryggsekk er ferdig. Blikk mellom glass og stein mot Munkedamsveien er påbegynt. Pågår avklaring med ARK angående beslag underkant glass mot Kvartalsgata Ryggsekk. I DrM 1 er det pigget. Venter på at Tallberg skal skjøte. Blikk på søylesokler nord er ferdig. Jobbes på sørfasaden. Glippe akse 6 DrM 3 sør er ikke utbedret enda. På hver fasadesøyle; i underkant glass mot stein på søyle er det glippe som ikke er tildekket med blikk. ARK er blitt etterspurt på løsning. Status 25.06.21: Pågår enda. Status 02.07.21: Blikk under ryggsekk er montert med unntak av blikk over membran mot Kvartalsgata