Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Byggrengjøring over himling Gulvgips før teppe Montering av himlingsplater Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Gulvlegging belegg/tepper Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Kjøkken ‐ montering Byggrengjøring El ‐ Programmering av lys Søknad om midletidig brukstillatelse Sparkling og maling siste strøk AV montasje Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Ferdigbefaring