Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Tallberg Øst‐Riv 1801 Øst‐Riv 1801 1801 Tallberg 98SS+6 days Øst‐Riv Øst‐Riv 1804 Øst‐Riv 1805 Øst‐Riv 1807 Øst‐Riv 1808 R&H 1809 Øst‐Riv 1810 Øst‐Riv 1811 Øst‐Riv 1811 Øst‐Riv 181398SS+7 days Øst‐Riv 1801SS+1 wkTallberg 1802SS+1 wkTallberg 1803SS+1 wkØst‐Riv 1804SS+1 wkØst‐Riv 1819 Øst‐Riv 1807SS+1 wkTallberg 1808SS+1 wkØst‐Riv 1809SS+1 wkØst‐Riv 1824SS+1 daOAR 1811SS+1 wkR&H 1827Øst‐RivBare varighetManuell sammendragsfremhevingManuelt sammendragDecQtr 1, 2019JanFeb MarBare startBare sluttEksterne aktiviteterQtr 2, 2019Apr MayJunSide 11Qtr 3, 2019Qtr 4, 2019Qtr 1, 2020Qtr 2, 2020Qtr 3, 2020Qtr 4, 2020Qtr 1, 2021JulAugSepOctNov Eventuelle elektrotilpassninger.DecJanFeb MarApr MayJunJulAugSepOctNovDecJanFeb Mar06.01El ‐ Gulvkanaler og gulvbokser for nedstøping11.09 Sparkling gulv Sprøyting himling meglersal 1Sprøyting himling meglersal 2Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal