Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506AktivitetsmodusAktivitetsnavnLegging av dekke takterrasse plan 10Påbygg plan 11søyler og dragere DO 11 Skjøte opp Heissjakter, plan 11 TRP - DO11 Gesims/parapet Tekke og isolere taket over 11, inkl. sluk Demontere stillas for plan 10 og 11, Akse 0-8 Montere fasade plan 10 og 11, akse 1-8 Nye stigeledninger fra U2 - 11 400v akse 5 Ombygging heiser DrM 3 InnredningInnvendig byggearbeider Oppbygging klima Oppbygging ElektroOmbygging plan 9 Fase 1 - Akse 0-7Frakobling teknikk Rive innvendige vegger Bæresystem for fasade Rive fasader plan 9 Montere fasade plan 9 innredninginnv byggningsmessige arbeider Oppbygging klima spredenett Oppbygging Elektro 400v og dataFase 2 - Akse 7-16Frakobling teknikk Rive innvendige vegger Rive fasader plan 9 Montere fasade plan 9 innredning