Title: 181005 DrM 1 og 3. Informasjonsbrev leietakere uke 41.pdf
Til: Leietakere i Dronning Mauds gate 1 og 3Dato: 5. oktober 2018Kontaktperson: Hans FosshagenE-post: hans.fosshagen@probea.noMobil: (+47) 908 55 607Uke 41INFORMASJON I FORBINDELSE MED BYGGEARBEIDENEArbeider Plan 2- 10 Det pågår fortsatt arbeid med opprydding av eksisterende kabler til svakstrøm i tavler oppover i etasjene. De berørte leietakere vil bli kontaktet ved behov for tilgang i de respektive lokaler.Rivingsarbeider i kjeller I kjellerkorridor plan U1 mot garasje og teknisk rom vil det pågå rivningsarbeider. Uttransport av rivemateriell vil skje gjennom korridor, varemottak og garasje øvre plan. Det vil også pågå rivearbeider i U2 samt utvendig ved restaurant og i U1 restaurant.Kjeller Det vil pågå arbeider med fundamentforsterking i akse 14, disse arbeidene har startet uke 40 men da foregått på kveld/natt grunnet støyende forberedelser. Selve kjerne boringen vil pågå på dagtid fra uke 41.