Title: Referat ITB 10 tester   - 20.11.2019.pdf
I neste møte, 4. november kontrolleres reviderte skjemae, og tidspunkt /datoer for integrasjonstestene avtales. Det er forslag om å gjennomføre integrasjonstestene for 30 Røranlegg og 31 Sanitær hver for seg på ulike dager. Integrasjonstest 33 Brannslokking (sprinkler) gjennomføres etter at "sprinklerrom" er ferdig pusset opp. BREEAM MAN-1. Følgende krav er tilfredsstilt for oppnåelse av poeng: Første poeng.RIITB er utnevnt som ansvarlig for teknisk driftsstart.RIITB er utnevnt som ansvarlig for teknisk driftsstart.RIE, RIV og RIITB er utnevnt som teknisk sakkyndigeRIE, RIV og RIITB er utnevnt som teknisk sakkyndigeAndre poengInnregulering og driftsstart av luft- og vannsystemer skal skje når alle kontrollenheter er installert, tilkoblet og fungerer.All automatikk i tilknytning til SD-anlegge skal fungere før overleveringAll automatikk i tilknytning til SD-anlegge skal fungere før overlevering