Title: Kontrollplan BL.pdf
dette er byttet). Dalux: Arb.Oppg3899 og RUH‐1063 ‐ Pareto Bank plan 6 akse 3 sør: Et hakk i glass. Dalux: AV‐697. ‐ Pactum nord akse 2‐3: 2 glass har hakk nede i høyre hjørne. Ref mailkorrespondanse 09.03. Mailkorrespondanse er lagret i KS‐ mappen på Interaxo. ‐ Pareto sør plan 9 akse 9: Sprekk midt på vindu. Dalux: RUH‐1333 ‐ Pareto plan 9 akse 14A: Knust glass. ID‐nummer 002309 i feil‐ og mangelliste ‐ Knust nytt glass Tianlai fasade i det det ble satt inn. Leveringsdato i løpet av uke 22 er tilbakemeldt. Andreas og/eller Ivar går befaring med PT for å kartlegge alle skadede glass på bygget og finner ut om dette er reklamasjonssak eller ikke. Status 09.04.21: Andreas og Ivar går storslått fasaderunde på hele bygget onsdag 14.04.21. Status 16.04.21: Fasadebefaring gått for alle glass og profiler fom plan 11 tom plan 3. Status 11.06.21: Ivar og Andreas sender ut en mail til PT (NSM og Vental også) at de må begynne å planlegge for bytte av glass ulike steder. Det vil si at de må styre dialogen med NSM og