Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Nytt inngangsparti DM-3Provisorier Rive dekke over inngangsparti Innredningsarbeider Heve dører inn til heiserNy fasade til hovedinngang DM 3Bygge om Plan 8 (Plan 10 må være klar til innflytting før oppstart)Akse 16-8Frakobling teknisk anlegg Rive teknisk rom Rive innvendige vegger Rive gammel takkonstruksjon plan 8 InnredningsarbeiderInnv bygningsmessig Opplegg ventilasjon Opplegg ElektroAkse 8-0Frakobling teknisk anlegg Rive teknisk rom Rive innvendige vegger Rive gammel takkonstruksjon plan 8 InnredningsarbeiderInnv bygningsmessig Opplegg ventilasjon Opplegg ElektroNye fasader plan 4-7Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 0-5 Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 5-10Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 4-7 akse 10-16 Montering fasader plan 4-7 akse 0-5 Montering fasader plan 4-7 akse 5-10 Montering fasader plan 4-7 akse 10-16Steinkledning fasader plan 4-7 akse 0-5 Steinkledning fasader plan 4-7 akse 5-10 Steinkledning fasader plan 4-7 akse 10-16