Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Oppheng T‐profil himling toalettkjernerRør ‐ kobling av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerGulvlegging parkettVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldMontering av himlingsplater Byggrengjøring og rengjøring over himling Gulvgips før teppeMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavn864 865 866 863 857 889 874 895 938 939 940 941 896 920 897 899 901 918 927 933 900 919 928 932 934 902 904 917 924 903 905 916 908 922 898 921 929 930 907 935 936 925 926 910 931 909 911 913 914 915 912 906 937 923 942 986 987 988 943 967 944 946 948 965 974 981 947 966 975 980 982 949 951 964 971 950 952 963 955 969 945 968 976 977 954 983 984 972 973 957 978 956 979 958 960 961 962 959