Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
oppstart ombygging av dette arealet 20.10.21. \nProsjekterende ønsker å være med i prosess for å etablere layout 051 Møbleringsplaner plan 3 - Uniconsult x 2019-09-26 00:00:00 RIV prosjekterer etter eksisterende tegninger i arealer som ikke skal bygges om. For arealer som skal ombygges trenger RIV låst underlag 3 måneder før ombygging. Når må ARK ha beslutning BH?\n26.09: Kan denne låses nå? 052 Møbleringsplaner plan 2 - Glastad 26.09: Arealet bygges ikke om, kun supplement ut mot nye fasader og "karnapp" 2020-02-15 00:00:00 x x RIV prosjekterer etter eksisterende tegninger i arealer som ikke skal bygges om. For arealer som skal ombygges trenger RIV låst underlag 3 måneder før ombygging. Når må ARK ha beslutning BH?\n06.12: Det ønskes noen små endringer ang. toalettkjerner. IARK jobber med dette\n08.01: Det gjennomføres møte i uke 3\n19.02: Avklart, punktet lukkes 053 Hovedtrapp overflate trappertinn nye trinn 2019-05-01 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 x 2019-06-28 00:00:00 ARK lager utkast til beslutning, ARK