Title: 01_Byggemøte 5.etg. Colliers 22092021.pdf
Gjennomgang av SHA planens risikoanalyse: - El frakobling og provstrøm – Tallberg er ansvarlig for det - Inntransport lastebiler, skilting og evt transportvakt, trafikk dirigering vurderes ved behov - Stoffkartotek – produkter legges løpende inn i Cobuilder - Varme arbeider – følge rutiner og sertifikat, samt sende sjekklister - Brannmeldere, prov og permanent – Tallberg har rutine, samt alle må fjerne tildekking av meldere etter endt arbeid; Rutine – provannlegg varsler kun byggeplass, byggets varsling – manuellmelder og ekstern detektor ved heiser. Arbeider med røyk må varslesAlle hendelser etc. rapporteres til Hande Det er påbud om vernesko og refleksvest samt hjelm i rivesonerMobil 98 26 98 90 46 27 20 33 45 13 00 60 90 56 29 90 45 12 95 62 41 25 73 19 99 47 86 56 48 05 40 78970 09 636AnsvarligAlleAlleTallberg AlleAlle AlleTallberg/AlleAlle AlleTilstede X X X X X X X X XX1.002.00