Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
akse 6‐9 Steinkledning fasader gesims plan 10 akse 0 ‐ 8 Montasje braketter brise soleil plan 11 akse 1/1 og 1‐8 Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 9‐6 Montasje braketter For Fasade akse 9‐6 Montasje braketter brise soleil plan 10 akse 8‐16 Steinkledning fasader gesims plan 11 akse 1/1 og 1‐8 Montering Fasader plan 4‐7 akse 9‐6 Steinkledning Fasader plan 4‐9 akse 9‐12 Montasje spiler brise soleil plan 11 akse 1/1 og 1‐8 Steinkledning fasader gesims plan 10 akse 8‐16 Montere vaskesystem akse 16‐12 Montasje spiler brise soleil plan 10 akse 8‐16 Montering klatrere ink. sikring akse 3‐6 Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 6‐3 Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 0‐3 + vestFasade Montasje braketter For Fasade akse 6‐3 Montering haki stillas akse 0‐3 + vestfasade (til plan 7) Montere vertikale varme og kjølerør Akse 0‐16 Montasje braketter For Fasade akse 3‐0 + vestFasade Montering Fasader plan 4‐7 akse 6‐3 Steinkledning Fasader plan 4‐9 akse 6‐9