Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11-13 (natt) (Mobilkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9-11 (natt) (Mobilkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7-9 (natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 5-7 (natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 3-5 (natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 0-3 (natt) (Portalkran)8 dagerMontere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer56 dagerMontere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementer56 dagerFasadearbeider plan 8-11Fasadearbeider, SYD, plan 8-10, akse 16-8Montere knekter for utkraget stillas, SYD, plan 8-10, akse 16-890 dager 52 dager 1 ukMontere platform for arbeider, SYD, plan 8-10, akse 16-8 Skjøte ut dekker, DO7, Stål2 ukr 4 dagerStartto 09.01.20 ti 14.01.20 fr 17.01.20 on 22.01.20 to 19.12.19