Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
Alt2 er valgt i Pecunia møte 18.03 148 Hull i gamle søyler fasade OV5 Alt1: Beslag på hele fasadens lengde\nAlt2: Pusses igjen\nAlt3: Fuging\nAlt4: Beslag kun over hull x 2021-03-23 00:00:00 23.03.21: Alt1 med beslag samme farge som fasadeprofiler. 149 RF beslag på fortau/fasade Teatro PT er spalte mellom fasade kun gjenstøpt. RF beslag er ikke remontert. x 2021-03-18 00:00:00 23.03.21: RF beslag utgår. 150 Slisikring rister takterrasse Alt1: Teip\nAlt2: Epoxy med strøsand\nAlt3: Dørkbeslag x 2021-03-23 00:00:00 23.03.21: Alt 2 epoxy med strøsand velges. Utføres ved rømningstrapp OV5, terrassedør Pareto og rømingsdør mot trapp 3. 151 Farge på persienner plan 11 OV5 RAL7035, 7038, 7040, 7042 x 2021-03-23 00:00:00 23.03.21: Besluttet 7042 i epost fra Morten Tvedt 152