Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
utabeides av ARK 2019-12-01 00:00:00 x 2020-02-06 00:00:00 skjema dør og sluse ferdig layot inne og portal mangler.\n08.01: Det gjennomføres eget særmøte på innganger. JF kaller inn. GA/JF lager agenda (punkter som gjenstår for beslutning)\n10.02 JF: Besluttet, punktet lukkes 027 Inngang DrM 3, detaljering Skjema utabeides av ARK 2019-12-01 00:00:00 x 2020-02-06 00:00:00 skjema dør og sluse ferdig layot inne og portal mangler. \n25.10: DOP 2?\n06.12: DOP2, bjelke akse D består som i dag.\n08.01: Det gjennomføres eget særmøte på innganger. JF kaller inn. GA/JF lager agenda (punkter som gjenstår for beslutning)\n10.02 JF: Besluttet, punktet lukkes 028 Plantenginger plan 11 2019-02-15 00:00:00 2019-02-15 00:00:00 x 2019-05-24 00:00:00 Avventer aksept på toalettløsninger. Toalettløsning OK 029 Plantenginger plan 10 2019-02-15 00:00:00 2019-02-15 00:00:00 x 2019-05-24 00:00:00 Avventer aksept på toalettløsninger. Toalettløsning OK 030 Plantenginger plan 9 2019-02-15 00:00:00 2019-02-15 00:00:00 x 2019-05-24