Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
on 23.10.19 on 20.03.19 ti 26.03.19 ti 19.03.19 ti 16.04.19 on 03.07.19 on 23.10.19 on 23.10.19 on 09.10.19 on 09.10.19 ti 17.12.19 ti 16.04.19 to 23.05.19 to 23.05.19 ti 11.06.19 ti 25.06.19 ti 02.07.19 on 11.09.19 ma 16.09.19 ti 27.08.19 ti 17.12.19 ti 17.12.19 ti 03.12.19 ti 03.12.19Foregående aktiviteter330 331 332 333 334 335 336 337312340 341 342 343 344 345 346 347 348 349323 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361316 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373377SA-30 ukr377379383 384 385SS+7 dager183AS-5 dager 387;386 388 389390SS+7 dager 391AS-5 dager 392399SA 388 388SS+10 dager 398 374400AS-4 ukr 402SS+10 dager 402SS+10 dager396 393 393SS+10 dager 408 409SS+2 ukr 409SS+2 ukr 425 412 411414AS-4 ukr 416SS+10 dager 416SS+10 dagerNavn på ressurserStillas Stålarbeider Stålarbeider Stålarbeider Stillas Stålarbeider Stålarbeider BetongarbeiderStålarbeider