Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
ønsker slipt terrasso, Pecunia forslår stein lagt i støpte trinn. 054 Garasje Hvilken løsning for el-biler skal vi prosjektere for? 2019-04-01 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Nytt opplegg 400V. Nye ladestasjoner settes på vent. 055 Teknisk nett Skal Attend ha overoppsyn og flette sammen alle systemer som kommuniserer på IP? 2019-03-15 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Det må lages et notat slik at Pecunia vet hva de skal ta stilling til.\nOK, teknisk nett oppe og kjører 056 Fibernett Vi bygger dette? 2019-03-15 00:00:00 x 2019-06-20 00:00:00 Bekreftet avklart per e-post fra ElctroNova 057 UPS/batteribank Budsjett? 2019-07-01 00:00:00 2019-08-01 00:00:00 x 2019-08-20 00:00:00 Tilbud fra Eaton levert. Avventer svar ang. praktisk bruk fra Entro. RIE prosjekterer for denne løsningen. 058 Belysning Plan 9-10-11 Utkat ises i plan 09 2019-04-01 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 Meglersal - som vist i demorom for plan 09. \nPlan 08-11 - Himling forslag fra Zenisk (Fagerhult Notor 65 innfelt/recessed og Iguzzini Lazer blade