Title: Påbygg 2017.11.22 Hele plan 9-11 bygges om i ett.pdf
Søk IG Påbygg32Utsendelse konkuransegrunnlag innvendig arbeider plan 8-1133Anbudsregning innvendig arbeider plan 8-1134Kontrahering innvendig arbeider plan 8-1135Søk IG innvendig arbeider plan 8-1136Byggetid37Bytte trafo - nye tavler teknisk rom38Ventilasjon plan 1-8 -aggregater kjeller(må tilpasses ombygging plan 8?)39Ryggsekk inkl rive gammel fasade40Forsterke fundamenter(må tilpasses utflytt Canica)41Teknikk i ryggesekk42Rigging påbygg43Riving fasade gavel44Rive plan 10 inkl provtekking og fasader plan 8 og 945Ombygging heiser46Stigeledninger til plan 10-11 400v47Stillas plan 8-1048Påbygg plan 10 og 11 inkl trapper og heis49Bygge om plan 950Ventilasjon plan 9.10 og 1151Leietaker plan 5 flyttes til plan 952Leietaker plan 8 flyttes til plan 1053Bygge om plan 854Demontere stillas55Rive fasader plan 3-756Ny fasade(avklares om montasje 3-10 plan aksevis, eller hele plan 8-10 og så 3-7 aksevis)57