Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Øst‐Riv 52FS+5 days Øst‐Riv Øst‐RivHulltaking for restauranten i plan U1, 1 og 2 Forsterkning og hulltaking U1, akse 14Rive trapp i akse 16 (plan U1‐9)Øst‐Riv Øst‐Riv 749SS Øst‐Riv 756 Øst‐Riv 749 Øst‐Riv 757 758SS+5 dayØst‐Riv Øst‐Riv 750 Øst‐Riv 758 Øst‐Riv 751 Øst‐Riv 759 Øst‐Riv 760 Øst‐Riv 752 Øst‐Riv 753 Øst‐Riv 754 761 Øst‐Riv 94SS+5 days Øst‐Riv Tallberg 94SSDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13‐16 (natt) (Mobilkran) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13‐16 (natt) (Mobilkran)Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 11‐13 (natt) (Mobilkran)Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11‐13 (natt) (Kran Torg) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 9‐11 (natt) (Mobilkran)Montere prov fasadetetting og lekting likt med demontering av elementerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9‐11 (natt) (Kran Torg) Demontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 7‐9 (natt) (Portalkran)