Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler Rengjøring over himling Montering av himlingsplater Gulvlegging parkett Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Byggrengjøring Gulvgips før teppe Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Gulvlegging belegg/tepper Søknad om midlertidig brukstillatelse Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering Innregulering ventilasjon/funksjonstesting El ‐ Programmering av lys Sparkling og maling siste strøk AV montasje Igangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett FerdigbefaringInnredningsarbeider akse 10‐16 SPB1RivearbeiderAsbestsanering gamle klimavegger Tekniske frakoblinger Åpne yttervegger og rive innvendige vegger Rive eksisterende teknikk Utvide døråpning akse 16 Strippe gulver Rive klimaskilleInnredning