Title: Byggherres SHA-plan.pdf
RISIKOFORHOLDI forbindelse med forprosjekt er det utført risikoanalyse, se vedlegg 2. Denne er oppdatert fortløpende, med innspill både fra prosjekterende og entreprenører i prosjektet. Analysen beskriver risikoreduserende tiltak til noen risikofylte arbeider i prosjektet. Enhver person som er tilknyttet prosjektet skal gi KU Frode Gresseth tilbakemelding dersom viktige risikoer ikke er medtatt i risikoanalysen.KU oppdaterer risikoanalysen fortløpende. KP informerer KU om oppdatering og supplering av risikoanalysen fra de prosjekterende. KU ivaretar oppdatering og supplering av risikoanalysen fra entreprenørene, og følger opp SJA og annet HMS- arbeid i prosjektet. Entreprenører skal vurdere behov for kompletterende eller andre tiltak før arbeidet deres igangsettes. Det gjennomføres ukentlige SHA-møter, hvor bl.a. viktige sikker jobb analyser diskuteres mellom alle entreprenørene.