Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Sliping terrazzo i repos oppgang 3Montering rekkverk oppgang 1Montering rekkverk oppgang 3Stigere på fasade 1S, akse 13Stigere på fasade 1N, akse 4Stigere på fasade 2S, akse 12Stigere på fasade 2N, akse 7 og 8Stigere på fasade 3S, akse 7 og 8Stigere på fasade 3N, akse 12Stigere på fasade 4S, akse 4Stigere på fasade 4N, akse 13 Stigere på fasade 5S, akse 3Stigere på fasade 5N, akse 3Tildekking gulver og møbler Tekniske frakoblingerRive vegger i karnapp + vegger for nødvendig ombygging Rive nødvendig teknikk Provisorisk klimaskille Strippe gulverRive klimaskille Provtekking karnappgulvDemontere inngangsdør Utvide åpning til inngangsdør Montere provisorisk inngangsdørFlikksparkling av gulverEnkling av gipsvegger toaletter Enkling av gipsvegger kontor og utkjøtingEl ‐ tilkoblinger av tavleOmbygging nødvendig elektroMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021Oct