Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ Hovedføringer Ventilasjon ‐ Hovedføringer Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletter akse 4‐5Enkling av gipsvegger toaletter akse 9‐10Enkling vegger kjøkkenEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I veggerRør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Vegger teknisk rom akse 7 og 11 El ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsvegger Lukking av gipsvegger toaletterSparkling og maling første strøkToalettkjerner Flislegging akse 4‐5Toalettkjerner flislegging akse 9‐10Oppheng T‐profil himling møteromsdelEl ‐ Utstyr på/i veggOppheng T‐profil himling toalettkjerner akse 4‐5 Oppheng T‐profil himling toalettkjerner akse 9‐10 El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingRør ‐ utstyrsmontering toalettrom