Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
P129) 059 Midlertidig løsning v/akse 11 Beslutningsunderlag kommer 2019-04-01 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 060 Tilbakemelding på løsning for sentralavtrekk kontoretasjer Ref. notat N-RIV-06 2019-04-01 00:00:00 x 2019-08-13 00:00:00 Gjennomgått med RIV. RIV detaljerer iht. tilbakemeldinger fra BH 061 Himlingtype Meta-, eller x-kant ? 15.04.2019, 06.05.19 2019-05-30 00:00:00 x 2019-06-20 00:00:00 Besluttet E-kant 600x1200 plan 10 og 11. skal dett på resten? 062 Endringer Bain - Glastad Evt. endringer innredning og rom-layout, annet? 2019-09-01 00:00:00 x 2019-09-15 00:00:00 Tegninger her? Glastad flytter til jul?\n17.09: Tegninger mottatt. Lukkes 063 Prinsipp sjakter i eksisternde toaletter pln 3,4 og 7 2019-03-19 00:00:00 2019-03-25 00:00:00 x 2019-08-01 00:00:00 OK, tegnes i henhold til ARKs forslag 064 Synlige varme- og kjølerør stigere malt-isolert-mantlet ? 2019-04-15 00:00:00 2019-06-01 00:00:00 x 2019-06-18