Title: Hovedfremdrift.pdf
Ombygging heis DM 3 (Akse 5/B)3%25%100%542100%543Lettriving inne i plan 10 (akse 1-12)75%544SS+7 dagerProvtekke inne i plan 10 (akse 1-12)30%Montere stillas rundt plan 10181AS-5 dager0%546;54525%Rive plan 10 fra akse 12-0 inkl. provtekking fortløpende5470%Frakobling teknisk anlegg (akse 12-16) (Pecunia utflytt nyåret avhengighet 354)5480%Lettriving inne i plan 10 (akse 12-16)549SS+7 dager0%Provtekke inne i plan 10 (akse 12-16)550AS-5 dager0%Montere stillas rundt plan 10 (akse 12-16)5510%Rive plan 10 fra akse 12-16 inkl. provtekking fortløpende, ink. Demontering stillas0%0%511 555 556 5570%0%0%0%søyler og dragere DO 10, Akse 0-8skjøte opp Heissjakter, plan 10Hulldekker DO 10, Akse 0-8Provtekke DO10, inkl. provsluk (forsøke treffe nye sluk)0%0%496 496 552SS+10 dager 566 567SS+2 ukr 567SS+2 ukr 583 570 5690%0%0%0%0%0% 0%0%0%Forsterke HSQ bjelke i DO9, akse C-Dsøyler og dragere DO 10, Akse 8-16