Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
himlingsplater Byggrengjøring Rør ‐ kobling av bafler Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Sparkling og maling siste strøk Belegg interntrapp Gulvlegging parkett Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Igangkjøring og testperiode El ‐ Programmering av lys AV montasje Gulvgips før teppe Gulvlegging belegg/tepper Montering av branngardin Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering Sluttrengjøring Ferdigbefaring