Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himlingVentilasjon ‐ montering av baflerEl ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerInnregulering ventilasjon/funksjonstestingRør ‐ kobling av bafler Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Rengjøring over himling Montering av himlingsplater El ‐ Programmering av lys ByggrengjøringGulvlegging parkettSparkling og maling siste strøk Gulvgips før teppe Gulvlegging belegg/tepperIgangkjøring og testperiode Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Fast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering AV montasjeSluttrengjøring 13.01Asbestsanering gamle klimaveggerTekniske frakoblingerÅpne yttervegger og rive innvendige veggerMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavnRive eksisterende teknikk Strippe gulver Rive klimaskilleInnredning