Title: Hovedfremdrift.pdf
1825apr 19 01mai 19 29 06jun 19 03jul 19 011522132008 Montere knekter for utkraget stillas, NORD, plan 8-1027101724081522aug 19 0529121926sep 19 0209Montere platform for arbeider, NORD, plan 8-10Sage ned brystningSkjøte ut dekker, DO7, StålStillas til DO9Rive prefab bjelkeSkjøte ut dekker, DO9, StålLegg inn HD i DO9 og fugestøpeHenge opp utskjøtt dekke fra plan 10 til 8, rundtstålForsterke søyler plan 8Rive karnapper i plan 9 med fasaderSkjøte ut dekker, DO8, HD og karnappStøpe utskjøtte dekker1623okt 19 3007142128nov 19 04111825des 19 02091623jan 20 3006132027feb 20 03101724mar 20 02091623apr 20 30 060%100%0%Ombygging heis DM 1 (Akse 11/B)534 539 538SA 539SA0%0%0% 0% 0%Ny vegg for brannmannheis samt forsterkningerRenske sjakt og sage utsparinger for brannmannheisOmbygging heis DM 3 Brannmannheis (Akse 5/A)Ombygging av heis DM 1 (Akse 11/A)