Title: 07_Byggemøte 5.etg. Colliers 03112021.pdf
Planlegger oppstart flytting av byggeplasskontor uke 44, lagring Telebutikken avklares løsning for ny lomp. ME, EH PEF lander løsning. Tegninger: Tegninger legges ut og oppdateres på Interaxo under „Fase 1” Skjemategninger er oppdatert og lagt ut 1.11 Arbeidstegninger er mottatt for alle fag. Rombehandlingsskjema skal være gjeldende for bestillinger. Uavklarte punkter må stå på HOLD. ME følger opp dette iArk må oversende skjemategning på AV vegg møterom 5-011 og 5-123 Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Sjakt 5-508 skal ha et sluk og fordelerskap. Hande monterer 60x60 luke senere når OAR melder ferdig. Lukkeskjemaer fylles ut fortløpende Hande sjekker farge på lager og forrom akse 0 Access er bestilt, og kobler på med beslagsliste og videre oppfølging Glassfelter til kontorer er besluttet 12mm herdet som hos Pareto Elektro: Tavle akse 1 er spenningsløs og revet -asbest i skillevegg bestilles fjernet av ØR. Kabler i lager akse 0 legges åpent og så pent som mulig. Vegger og tak males