Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ montering av bafler Byggrengjøring over himling Montering av himlingsplater Rør ‐ kobling av bafler Screens montasje AV montasje auditorium Oppheng T‐profil himling toalettkjerner El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Byggrengjøring Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Søknad om midletidig brukstillatelse Montering stoler Gulvgips før teppe Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Branngardin Kjøkken ‐ montering El ‐ Programmering av lys Gulvlegging belegg/tepper Forbefaring plan 10 og 11 Igangkjøring og testperiode AV montasje møterom Sparkling og maling siste strøk Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett Foliering Ferdigbefaring plan 10 og 11Takterrasse plan 11