Title: Referat ITB 04 tester   - 26.08.2019 .pdf
Egenkontroll gjennomføres på automasjonsnivåSystemoversikten består av kolonner med frister for egenkontroll. Entreprenørene fyller inn datoer for egenkontrollEgenkontroll skal gjennomføres før integrasjonstester.26.06.2016Systemoversikten ble i møtet oppdatert med siste avtalte tidspunkter for oppstart av provisoriske anlegg, og ferdigstillelse av prosjekterte anlegg. Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) igangkjøres juli 2019. Ventilasjons- og elektroentreprenør sender over dokumentasjon på egenkontroll før ferien. Systemene 310….. Sanitær er pr. d.d.satt i provisorisk drift. Egenkontroll på "nye" styreskap er utført av leverandør for Pecunia og Rør. Rør fyller inn i systemoversikten tidspunkt for oversendelse av rapport fra egenkontroll. Integrasjonstest Test mot SD-anlegg gjennomføres når SD- anlegget er ferdig installert /satt opp. Systemene 320….røranlegg varme og 370…. røranlegg kjøling settes i provisorisk drift ca.10 sept. 2019. Tilknytning til SD-anlegg ca.15. september 2019.