Title: SHA 21.xlsx
Dalux\nM20: Hande har ikke laget SJA. Ikke behov for felles SJA, men alle må sørge for å lage sine egne.\nM21: Hande har laget. Alle firma som utfører løfteoperasjoner må lage SJA. Punktet lukkes x x x x x x x x 2019-08-23 00:00:00 Lukket M19: Løfte bort tørrkjøler.\nM21. Utført, punktet lukkes A D Lukket M21: Kranselag - Sikker tilkomst til og fra plan 9 må ivaretas. Sperrebånd og åpen port, rømningsskilt mv. A D Samordningslister (denne tabellen viser hvilke(n) firma som ikke har signert samordningsliste, og hvem sitt ansvar det er å følge opp at det blir gjort) Ansvar (A): Lukket Firma Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Hammerstad Innvendige Kommentarer Frist Lukket Tallberg x x x A x x x x x 2019-01-23 00:00:00 OK OAR x x x x A x x x x 2019-01-23 00:00:00 OK R&H x x A x x x x x x 2019-01-23 00:00:00 OK Øst-Riv x A x x x x x x x 2019-01-23 00:00:00 OK Peritus x x x x x x A x x 2019-01-23 00:00:00 IA JM MOLSTAD BYGGSERVICE AS x x x x x x A x x 2019-01-23 00:00:00 IA Malerentreprenøren As