Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
følge opp. \n08.01: Garderobe i plan 9 gjenstår. IARK tegner nytt forslag\n10.02 JF: 10 og 11 er landet for lengst. Gradreober 9 etg er enda uavklart, Hande har kontroll på lveringsdato. \n 110 Snekkerinnredninger Pactum 26.09: Innredning resepsjon 2019-10-15 00:00:00 x x 11.10: resepsjonen leveres ikke av prosjektet. Fjernes herifra 111 Plassering ny spis/lomp for arbeidere 26.09: I plan 2 (sølvfunn/tianlai) eller leie\nPris (leie og "døtid" ved lengre gangavstand) ca. 300 000 kr/mnd.\n11.10: Nytt alternativ - brakkerigg i Dronning Mauds gate 2020-06-01 00:00:00 x 2020-12-05 00:00:00 15.10: blir besluttet i Pecunia-møte hvis underlag foreligger. Må oversendes fra Øst-Riv. \n22.11: Dagens lomp forsvinner november 2020. Det må avklares muligheter for rigg i brakker eller et nytt areal i bygget.\n06.12: Plan 4 akse 0-5 tas i bruk som lomp når glastad flytter tilbake til plan 2, ca. august 2020. 112 Plassering vindfang hovedinngang Som tegnet sluse, eller innglassing trapp 2020-11-14 00:00:00 x 2019-11-28