Title: 21_Byggemøte 5.etg. Colliers 16022022.pdf
Fremdrift: Fremdriftsplan gjennomgås med nært forestående punkter på hvert byggemøte. Fremdrift er i rute, noen punkter fortsatt litt foran Covid kan ha påvirkning på mannskap og fremdrift fremover Forbefaring med entreprenører 7.2, EH kaller inn. Benkeplater i stein kommer 22.2. Alle fag må planlegge tilkobling av utstyr i kjøkken uke 8Tegninger:Bygningsmessig: Alle følger opp branntetting og melder i Dalux Det er bestilt folie på 3stk vinduer som ikke har solavskjerming.Elektro: Montering av kunstverk utføres av egen leverandør 22.2, Tallberg/Hande bistår med fremføring av strøm.Ventilasjon: Lydfelle mellom 5-210 og 5-211 må monteres iht lydrapport