Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
ByggrengjøringVentilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld Innregulering ventilasjon/funksjonstesting 10.02 Montering stoler Gulvgips før teppeMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerBranngardinKjøkken ‐ montering El ‐ Programmering av lys Gulvlegging belegg/tepper 17.02Igangkjøring og testperiode AV montasje møterom Sparkling og maling siste strøk Sluttrengjøring Oljebehandling av parkettFoliering 06.03Armeringsnett akse 12‐16 Føringsveier rør akse 12‐16 Føringsveier EL akse 12‐16 Påstøp akse 12‐16 Armeringsnett akse 8‐12 Føringsveier rør akse 8‐12 Føringsveier EL akse 8‐12 Påstøp akse 8‐12Provisorisk skjerming mot terrasse ParetoBlomsterkasserBeleggningsstein RekkverkMontering av kjøkkenMontering parasoller og markiser Montering belysning og utsmykning/møblerStillas på utsiden av terrasse bygges likt med stålbæring Stålmontasje og hulldekkerDemontere fasadeelementer, Akse 0 (ryggsekk) (natt) (Portalkran)