Title: 210909 Colliers - Prosjekteringsmøte 3.docx
med Joakim PEC (PEF) 23.09.21 PM03.04.02 Kjøkkenavløp 75mm – langt strekk frem til stamme. Vil ha konsekvenser for himlingshøyde i 4. etg. Må vurderes når tegning kommer. PEC / E&H 05 ELEKTRO Patching i kopirom med åpen løsning. Info Viktig at Entro koordineres inn så energimålerstruktur blir ivaretatt PM03: Belysningsmøte avholdt. IARK kommer med forslag for WC + lys mot fasade / drager. IARK 23.09.21 PM03: Kortlesere: 2x inn til meglere, 2x inn til Corporate, inngangsdør, ut til balkong hos Corporate. RIE og Hande koordinerer nøyaktig plassering og føring videre. Hande / Electronova 23.09.21 Det avholdes særmøte vedr IT og AV med leietaker. Behov for UPS reservekraft må avklares i samme møte. PM02: PEC kaller inn til møte med Colliers for avklaring. PM03: Per Erik følger opp. Størrelser skjermer må avklares i samme møte. Foreløpig anslått 75’’ PEC (PEF) 23.09.21 PM02.05.01 Ønskelig med målsatte kjøkkentegninger og detaljert info om detaljer. PM03: Ikke ferdig. Haster. IARK 14.09.21 PM03.05.01 Eget ark med