Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Hulltaking for tekniske inn i etasjene. Sandwich elementvegger (Paroc) Taktekking (toppdekke)R&Hstilkoblinger i hver etasje (Før rørlegger) Rørtilkobling av aggregat (5 dager pr. etasje) E1 ‐ Elektroarbeider, Stigeledning fra tavlerom i U2 til tak Etterarbeider for tekniske etter tett tak. SteinkledningMontering rekkverkTremmegulv balkongerKoble fra teknisk utsyr Lettriving veggerBytte søyleRive tekniske anleggPigge opp gulv for bunnledningerSkjære døråpninger og utsparinger for VVS og ELRør‐ Legge bunnledningerKarbonforsterkning rundt utsparing.Ventilasjon‐ hovedføringer til lokalet EL ‐ Hovedføringer Flytting av pumpekumOppfylling rundt bunneldninger Armering og støp bunnplate Innvendige vegger enkling Rør‐ opplegg i vegger EL‐ i veggerFlytte kum fra lager til U2. Innvendig vegger lukking El ‐ legging varmekabel Sparkling gulv Membran i dusjsonerSparkling og første strøk maling vegger og tak Fliser vegger dusjsonerFliser gulv