Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montering av himlingsplater Innregulering ventilasjon/funksjonstestingGulvlegging belegg/tepper Montering av glassfronterDører ‐ montering I gipsveggerKjøkken ‐ montering ByggrengjøringEl ‐ Programmering av lys 23.01Sparkling og maling siste strøkAV montasjeIgangkjøring og testperiodeSluttrengjøring 12.02El ‐ Gulvkanaler og gulvbokser for nedstøping09.09 Oppbygging av gulv + 10cmNye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I veggerLukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøkPlassbygd dekkeMontasje interntrapp