Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Føringsveier EL Sjakt Akse 5 Sjakt Akse 11 Sjakt Akse 15 Aggregater utenfor teknisk romTeknisk rom U1 og U2TørrkjølerTørrkjølerForsterke fundamenterBore 4 hull med kjerneborerigg (akse 14/A) Bore 3 hull med kjerneborerigg (akse 15/A) Hulltaking for pelerigg Bore 2 peler i akse 14+/D (RD pel) Innfesting av peler til eksisterende søylerDemontering fasadeelementerFrakoble strøm Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 13-16 (natt) (Mobilkran)Demontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 11-13 (natt) (Kran Torg)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 9-11 (natt) (Kran Torg)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 7-9 (natt) (Kran Torg)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 5-7 (natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 3-5 (Natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade nord Akse 0-3 (natt) (Portalkran)8 dagerDemontere fasadeelementer, Fasade sør Akse 13-16 (natt) (Mobilkran)8 dager