Title: Kontrollplan BL.pdf
Vental siden de sikkert må inn for å gjøre arbeid før glass kan byttes. Status 25.06.21: Profilteam har tatt mål av glass på nordside og jobber med dette på sørside. Ikke hørt noe fra PT angående utførelse. Status 02.07.21: Ikke fått tilbakemelding fra PT vedrørende plan for utførelse. Purres. Status 09.07.21: Bjørn Harald har tilbakemeldt at glassene blir sendt fra Polen 05.08.2021. Da kommer dem til Hamar i slutten av uke 32 så PT kan skifte glass uke 33. Status 13.08.21: Avtalt utskifte av glass tirsdag 17.08. 2 stk ved mellombygget etg 2. og ett glass ved Tianlai.