Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Nye fasader plan 3Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 0-5 Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 5-9 Bæring Fasader og utskjøting dekker akse 8-16Montering fasader plan 3 akse 0-5 Montering fasader plan 3 akse 5-9 Montering fasader plan 3 akse 8-16Nye fasder plan 2Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 0-5 (Nord) Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 5-10 (Nord) Bæring Fasader og utskjøting dekker plan 3-7 akse 10-16 (Nord) Montering fasader plan 3-7 akse 0-5Montering fasader plan 3-7 akse 5-10 Montering fasader plan 3-7 akse 10-16Karnapper/fasader plan og 2 (sette riktige avhengigheter)Bæring og utskjøting dekker for karnapper plan 3 mot DrM og inngangsparti inkl demontering eks fasade Montering fasade, karnapper plan 3 Nye fasader plan 1 (forutsetter kun små tilpasninger av sokkel)Varighet