Title: Referat ITB 03 tester   - 14.08.2019 .pdf
Frist AnsvarInfo.Info.Entrepr. .Entrepr.Entrepr..erichsen-horgen.noSak nr Saksbeskrivelsesept. 2019. Tilknytning til SD-anlegg ca.15. september 2019.14.08.2019Datoer for SAT/ egenkontroll er fylt inn av Automatikk. Iht. innspill fra rør og elektro endres datoene for SAT/ egenkontroll. Gjelder varmeanlegg, sanitæranlegg og diverse luftbehandlingsanlegg provisoriske.Datoer for SAT/ egenkontroll er fylt inn av Automatikk. Iht. innspill fra rør og elektro endres datoene for SAT/ egenkontroll. Gjelder varmeanlegg, sanitæranlegg og diverse luftbehandlingsanlegg provisoriske.Systemene 360.002,003,014 og 015 (provisoriske) igangkjøres august 2019. SAT/ egenkontroll mot brann uke 34. Ventilasjons- og elektroentreprenør sender over dokumentasjon på egenkontroll straks egenkontrollen er utført.Systemoversikten er oppdater av RIITB. Oppdatering: Satt inn ekstra rader under luftbehandlingsanlegg provisorisk Brann. Revisjonsdato 14.08.2019.2