Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
HSQ montasje på søyler og innfesting til prefab vegger, DO11TRP ‐ DO11, akse 1‐8Ventilasjonsrom takplan 11Øst‐Riv Øst‐Riv 447 Øst‐Riv 450 Øst‐Riv 450 Øst‐Riv 451 Øst‐Riv 452 452 Øst‐Riv 451FS+3 dayØst‐Riv 453 454 455 456OAR Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv R&H R&H433442 438 443FS+2 dayØst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv 457 457 Profilteam 458FS+20 daProfilteam 428NSMTilrigging, stempling og provisorisk tetting Rivning av bjelker og kapping av sjakterMontasje hulldekker DO10, søyler plan 9 Stålmontering TRPProvtekking TRPGesims/plassbygd løsning mot stålbjelke i nedsenk Gesims rundt topp nedsenkning Slukmontering Isolering TaktekkingRammeverk for tørrkjølerBygge om drager akse 14 (14B) Hulldekker DO 10, Akse 14‐16 Rammeverk ventilasjonsrom takplan 12 Heise inn aggregater plan 11 Heise inn aggregater plan 12Paroc ventilasjonsrom takplan 12Komplettere tak plan 12 (TRP og tekking) Stål for trapperom glass takplan 11 Montasje sverd til markiser Montasje sverd til barbenk