Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 20.08.21: PT har fått glass på plassen. Venter på en plan for tidspunkt for utførelse. 2 glass i sidefløy og ett glass ved Tianlai er skiftet og ok. Status 27.08.21: Profilteam bytter ut glass plan 5 McK akse 9 30.08. Avventer plan på resten av glass. Status 01.09.21: Glassbytte plan 5 akse 9 gikk bra og PT er bedt tilbakemelde på plan for videre glassbytte. Status 03.09.21: Plan for bytte er oversendt JF for varsling leietakere. Utføres 07‐09.09. Gjenstår glass ifm. alimak og stillas. Status 09.09.21: Utført: IARK akse 1D; Uniconsult akse 7D; Pareto bank akse 3D. Ny runde med glassbytte 13. og 14.09. JF har varslet leietakere og konserthuset er varslet. ‐ Plan 8 Pareto akse 11 sørfasade ‐ Plan 8 Pareto akse 3 nordfasade ‐ Plan 8 Pareto akse 2 nordfasde ‐ Plan 10 Pactum akse 3 nordfasade ‐ Plan 10 Pareto Akse 8 nordfasade ‐ Plan 10 Pareto akse 9 nordasade Status 19.11.21: Profilteam har fått tre brannglass på plassen. Avtaler utførelse med Hande for tilgang på bomlift etter at klatrer akse 14‐16 er