Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ombygging nødvendig ventilasjon Rør og PW ‐ Hovedføringer over himling EL‐føringer I vegger Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐ utstyrsmontering toalettrom Lukking av gipsvegger toaletter Lukking av gipsvegger Sparkling og maling første strøk Utvide trapp mot karnapp Toalettkjerner Flislegging Oppheng T‐profil himling kontorarealer/ toalettkjerner Gulvlegging belegg/tepper El ‐ Utstyr på/i vegg Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger El ‐ arbeider under himling Ventilasjon ‐ arbeider under himling Byggrengjøring Montering av himlingsplater Remontering inngangsdør Enkling vegger og himling i karnapp El‐føringer I vegger karnapp Lukking vegger i karnapp El ‐ oppkobling av persiennestyring Sparkling og maling siste strøk Ventilasjon ‐ montering av bafler El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av bafler Rør ‐ kobling av bafler Innregulering ventilasjon/funksjonstesting Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeld El ‐ Programmering av lys Igangkjøring og testperiode