Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 5 (før møte).docx
inn så energimålerstruktur blir ivaretatt. Info PM05: Særmøte AV/IT avholdt og følges opp i egen møteserie. Info 06 BREEAM Viktig at BREEAM vurderinger tas med videre for innredning/prosjektering av 4 og 5 etg. PM03: Viktig at IARK sjekker at alle produkter er klarerte mtp. BREEAM før de foreslås. Hande utfører deretter KS av foreslåtte produkter. Info 07 SHA PM04: Risikoanalyse i SHA plan oppdatert i egen gjennomgang med Hande og er kommunisert ut til alle utførende. Punkter som krever særskilt aktsomhet tatt opp i første byggemøte. Info Utførte SJA siden forrige møte: 0 Registrerte RUH siden forrige møte: 0 Planlagte SJA før neste møte: 1 (Øst-Riv -> Hulltaking) 08 FREMDRIFT PM04: Ny sluttdato (ferdigbefaringsdato) 21.02.22. Oppdatert plan lagt ut på Interaxo under Fase 2. Info PM03: Generelt viktig at alle prosjekterende selv følger opp manglende avklareringer imot Pecunia eller andre parter, for å opprettholde god fremdrift. Info 09 ØKONOMI Endringer: Svært viktig at kostnader knyttet til endringer