Title: Kontrollplan BL.pdf
Status 09.12.21: Tallberg har tilbakemeldt på feil‐ og mangelpunkter ifm. svakstrømsjakter at flere punkter er utført. Uenighet hvorvidt det skal være kveiler med "reservekabler" til porttelefon o.l. i skap eller om dette burde blitt klargjort i skuffer i rack. KL tar et møte med PJ i dag. Punkter registeres med Tallbergs kommentar og settes til Ready to inspect. Status 16.12.21: Purret Tallberg i går ‐ ikke ny status. Status 07.01.22: Tallberg er bedt om å tilbakemelde senest 14.01. Status 27.01.22: Progresjon ‐ går i gang med garderobe uke 4. BL går befaring på svakstrømsjakter 28.01 for å godkjenne/underkjenne fml punkter Tallberg har tilbakemeldt som utført. Status 10.01.22 ‐ Tallberg har fjernet de kablene som kan tas pdd. Ventilasjon har utført over himling i garderobe. Gjør seg ferdig lørdag 12.02 på garasjesiden. OAR har koblet varmestrekk, Hande har påbegynt himling. Status 17.02.22. Forventer oppdatering 18.02, dette må tas KS av. Følger fremdroiftsplan. Status 24.02. Følger oppdatert fremdriftsplan