Title: DrM 1 og 3. Beslutningsplan Byggherre.xlsx
kontor for Pareto 27.09. For ny leietaker, låst underlag 26.02.2021 \n15.10: frist utsettes\n29.10: Utsatt\n08.01: Akse 7-10 er ikke avklart.\n29.04: Rombehandlingsskjema mangler 047 Møbleringsplaner plan 6 - akse 10-16 2020-03-27 00:00:00 x 2020-01-07 00:00:00 RIV trenger låst underlag 27.03.20\n08.01: Besluttet/låst. Har Bjørn tegninger ok på dette? 048 Møblerings-, gulv- og malerplaner plan 5 - akse 0-8 Prosjekteringsunderlag 2020-07-31 00:00:00 x 2020-10-12 00:00:00 Dobbelført 049 Møblerings-, gulv- og malerplaner for prosjektering plan 4 - akse 5-8 Prosjekteringsunderlag 2021-05-27 00:00:00 x x 26.09: Dato for undrlag avklares når evt. ny leietaker er på plass.\n12.10.20: Forutsetter oppstart ombygging av dette arealet 20.10.21. \nProsjekterende ønsker å være med i prosess for å etablere layout 050 Møblerings-, gulv- og malerplaner for prosjektering plan 5 - akse 0-8 Prosjekteringsunderlag 2021-05-27 00:00:00 x x 26.09: Dato for undrlag avklares når evt. ny leietaker er på plass.\n12.10.20: Forutsetter