Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Steinkledning fasader gesims plan 10 akse 0 ‐ 8Montasje braketter brise soleil plan 11 akse 1/1 og 1‐8Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 9‐6 Montasje braketter For Fasade akse 9‐6 Montasje braketter brise soleil plan 10 akse 8‐16 Steinkledning fasader gesims plan 11 akse 1/1 og 1‐8 Montering Fasader plan 4‐7 akse 9‐6Steinkledning Fasader plan 4‐9 akse 9‐12Montasje spiler brise soleil plan 11 akse 1/1 og 1‐8 Steinkledning fasader gesims plan 10 akse 8‐16 Montere vaskesystem akse 16‐12Montasje spiler brise soleil plan 10 akse 8‐16 Montering klatrere ink. sikring akse 3‐6Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 6‐3 Plassbygde detaljer plan 4, 7 og aksesøyler plan 8‐9 akse 0‐3 + vestFasade Montasje braketter For Fasade akse 6‐3 Montering haki stillas akse 0‐3 + vestfasade (til plan 7)Montere vertikale varme og kjølerør Akse 0‐16Montasje braketter For Fasade akse 3‐0 + vestFasadeMontering Fasader plan 4‐7 akse 6‐3Steinkledning Fasader plan 4‐9 akse 6‐9