Title: 210930 - Prosjekteringsmøte 6.pdf
03 PM03.03.01PM 06.0104PM02.04.02PM02.04.03Thomas/IARK følger opp Colliers. Inndeling på kjøkkenet er låst. Fliser bak gjenstår. PM 06: Hoff leverer hvitevarer og avtrekkshette/vifte med kullfilterARK, IARK, RIE tar en gjennomgang på spesialvegger etter neste leietakermøte. IARK kaller inn. PM05: Møte avholdes 01.10. OK Romhandlingsskjema: Skjema må være komplett 01.10.21. PM05: Trude sjekker siste versjon. Og gir snarlig tilbakemelding til IARK om behov for evt. korrigeringer. Siste rev ut i morgen(tirsdag) RIVEARBEIDER PM03: Riving plan 4 tas fortløpende. Konstruksjoner man er usikre på står igjen. PM05: Endring av kassetter i fasade endret av Profilteam. Akse 6-8 ikke ferdig avrettet – gjøres 05.10. OK Omfang gamle støpekar må avklares etter at alt er revet. PM05: Løsning funnet for alle områder foruten akse 6-8. Tas når man nå gjør seg ferdig. OK ARKITEKT / BYGG Gjeldende lydkrav: Det refereres til vedlagt tabell for lydisolasjon ifra PM03.