Title: 210826 Colliers - Prosjekteringsmøte 2.docx
delprosjektet som krever særskilt aktsomhet. Hande har tett dialog med Øst-Riv mtp. sikkerhetsvurderinger for rivearbeider og riggarbeider. Eget særmøte på SHA gjennomføres mellom hovedbedrift Hande og Pecunia 01.09.21 Info 08 FREMDRIFT Hande AS lager beslutningsplan for bestilling av materiell etc. PM02: Plan er oppdatert. Hande sender ut beslutningsplan til Iark/Pilot/Pecunia snarlig. Hande Snarlig PM02.08.01 Leveranseplan tegninger: ARK ønsker en leveranseplan for å sikre fremdrift. Trude sender oppsett ifra tidligere prosjekter/PROBEA til Mads for en tilpasning før denne gjennomgås. Pilot (TB) / PEC (ME) 01.09.21 / 09.09.21 PM02.08.02 Pecunia skal komme tilbake med en skissert sluttdato/overleveringsdato for prosjektet. PEC (PEF) 09.09.21 09 ØKONOMI Endringer i ifra spek og låste plantegninger: Svært viktig at endringer initiert ifra Colliers varsles umiddelbart til Pecunia (Mads) og at man avklarer kostnadskonsekvens og følgekostnader for prosjektering (estimat) før arbeid igangsettes. Dette for å