Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Montering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsveggerGulvlegging belegg/tepperInnregulering ventilasjon/funksjonstestingFast innredning ‐ montering Kjøkken ‐ montering El ‐ Programmering av lysSparkling og maling siste strøkAV montasjeIgangkjøring og testperiode Sluttrengjøring Oljebehandling av parkett23.11Tekniske frakoblingerÅpne yttervegger og rive innvendige vegger Strippe gulver Rive eksisterende teknikkAsbestsanering gamle klimaveggerRive klimaskille02.02 Oppbygging av gulv + 10cmNye skjørtEnkling av gipsvegger kontorarealManuell fremdriftSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavn