Title: 05_Byggemøte 5.etg. Colliers 20102021.pdf
Ventilasjon: Arbeider ut av sjakt er ferdig. OAR og R&H avklarer med branntetting så sjakter kan lukkes.Rør:Diverse: Alle fag reviderer budsjett på bakgrunn av reviderte tegninger så snart underlaget er mer oppdatert. Revidert oversendes 22.10Lagringsplass etableres i plan 4 og deles inn i soner, samt 1stk wc bevares og legges inn i riggplan. Flytting påstartes 27.10 Innvendig trapp benyttes i minst mulig grad.Alle Alle/Tallberg/ HandeInfo/Hande AlleAlleInfoInfo HandeHande/IvarInfoInfo Info Mads HandeHandeOARAndrzej AndrzejTallberg InfoR&H/OARAlle/MEIvarInfo8.00Breeam /FDV: Breeam og FDV rutiner videreføres som tidligere i prosjektet. Mads og Erik avklarer videre håndtering av detteFølgende byggemøter er avtaltDatoTidHva:Sted27.10.2109:00-10:00ByggemøteTeams/BavariaMed vennlig hilsen Joanna ZurekAlle ME/EH