Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ventilasjon ‐ montering av bafler Rør ‐ kobling av bafler Gulvlegging parkett El ‐ tilkobling av sekvens El ‐ kobling av baflerMaling av tekniske føringer meglersal 1Ventilasjon ‐ Igangkjøring av Wise utstyr og spjeldGulvgips før teppeGulvlegging belegg/tepperMontering av glassfronter Dører ‐ montering I gipsvegger Akustikkhimling meglersal 1Maling av tekniske føringer meglersal 2 Utsparinger for ventilasjonsføringer plan 8‐9Storkjøkkenmontering Byggrengjøring over himlingAkustikkhimling meglersal 2Montering av himlingsplater møteromsdelToalettkjerner akse 4‐5Byggrengjøring05.05Komplettering vegger og teknikk etter montering av ventilasjonsaggregat El ‐ Programmering av lysAV montasje Testperiode pareto 12.05Sparkling og maling siste strøkInnregulering ventilasjon/funksjonstestingIgangkjøring og testperiodeSluttrengjøring Oljebehandling av parkett 03.06Flytte kjøkken Pareto