Title: Man14.v07.pdf
09.05.2018 godkjent 05.03.2018 sendt til revisor 3 av 3 p (sto opprinnelig 1 p) 20.02.2018 BH: Uke 10 09.05.2018 godkjent 09.04.2018 sendt til revisor rev1 05.03.2018 sendt til revisor 20.02.2018 BH: Uke 9 22.10.2018: RIE: forventes uke 44/45 19.10.2018: epost til RIE med spørsmål om fremdrift 29.05.2018: medtas i beskrivelse elektro 11.10.2018: Purret på akustikker 22.08.2018: RIAku er i gang med å dokumentere, avventer info om tørrkjølere fra RIV 29.05.2018: kan dokumenteres nåStatus Dokumentasjon ikke mottatt av de ansvarlige Delvis dokumentert, venter på ytterligere dokumentasjon Sendt til revisor, venter tilbakemelding fra revisor Revidert og godkjent Dokumentasjon for DS overføres til ENTR 0 poengRIMARKARKARKBHARKARKBHØKOØKOØKOØKOBHBHRIERIAkuRIMRIBfy4111113231