Title: 2018.11.30 - Fremdrift påbygg TL-GA.pdf
Øst-Riv Øst-RivØst-Riv Fasademontør Fasademontør FasademontørØst-Riv;Betongarbeider;StålarbeiderTekst 1Side 4ID507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552556560564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600AktivitetsmodusAktivitetsnavnBæring og utskjøting dekker for karnapper plan mot Konserthuset inkl demontering eks fasade (OBS! fasade plan 1) Utskjøting dekker plan 2, montere fasader - mot Konserthuset (OBS! fasade plan 1)Karnapp - Glasta (plan 2, akse 12-15) (OBS! uteservering restaurant)<Ny aktivitet>Tilpassning innredning, plan 2/3-7 mot ny fasadePlan 7 - Tilpasning og ombygging