Title: Fremdriftsplan teknikk.xlsx
Plan U1 - Evo garderobe og kontorPlan U1 - Evo garderobe og kontor Nye horisontale føringsveier rør og el ? ? ? Må planlegges når løsning er låst Klargjøre fiberrom Bygningsmessige forberedelser fiberrom El-montasje fiberrom og koordinering 2019-05-02 00:00:00 2019-06-01 00:00:00 30 Provisoriske løsninger og arbeider ventilasjon 2019-04-16 00:00:00 2019-06-15 00:00:00 60 Må planlegges Tilpasninger / tilkoblinger når ny løsning er bygd opp ? ? ? Må planleggesKlargjøre fiberromBygningsmessige forberedelser fiberromPlan U1 - Ny garderobe - AvventesKlargjøre teknisk romBygningsmessige forberedelser tekn. rom Dør evt gipsvegg må utvides for inntransport Inntransport aggregat 2019-05-16 00:00:00 2019-05-16 00:00:00Plan U1 - Teknisk rom akse 6-10