Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
Ombygging heis DM 3 (Akse 5/B) Nedplukking av prov‐vegger og bygging av ramper 18.12Uavklart Tallberg;OAR;R&H 415 416 Øst‐Riv 45FS‐5 days Øst‐Riv 417SS+7 dayØst‐Riv Øst‐Riv 419;418 Tallberg;OAR;R&H 420 421 Øst‐Riv 422SS+7 dayØst‐Riv 423FS‐5 daysØst‐Riv Øst‐Riv 42404.01 Frakobling teknisk anleggLettriving inne i plan 10 (akse 1‐12)Montere stillas rundt plan 10Provtekke inne i plan 10 (akse 1‐12)Rive plan 10 fra akse 12‐0 inkl. provtekking fortløpendeFrakobling teknisk anlegg (akse 12‐16) (Pecunia utflytt nyåret avhengighet 354)Lettriving inne i plan 10 (akse 12‐16)Provtekke inne i plan 10 (akse 12‐16) Montere stillas rundt plan 10 (akse 12‐16)Rive plan 10 fra akse 12‐16 inkl. provtekking fortløpende, ink. Demontering stillas431FF+1 wk Øst‐Riv 432SF‐2 wks Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv Øst‐Riv432 435 436Søyler og dragere DO 10, Akse 1‐16 Skjøte opp sjakter med plasstøpt betongHulldekker DO 10, Akse 1‐14Skjøte opp sjakter med prefab vegger, DO10 til DO11