Title: Kontrollplan BL.pdf
16.04.21: Kim og Ivar har gått befaring på tekniske rom plan 12 til 8. Sender ut lister med punkter som må utbredes løpende, slik at man eventuelt etter hvert kan gå overtagelser med Pecunia. Status 23.04.21: Feil‐ og mangelliste for tekniske rom plan 12 til 8 er sendt ut. Frist for utbedring er 30.04. Kim og Ivar tar en ny kontroll deretter. Staus 30.04.21: Samtlige har tilbakemeldt at de har utført sine punkter som ble sendt ut for tekniske rom plan 12 til 8. Kim og Ivar går en stikkprøvekontroll på tirsdag 04.05. Ny KS i U1 og U2 ble utført torsdag 29.04. Lister for disse vil bli sendt ut i uke 18. Status 07.05.21: Det er opprettet egen oversikt i ny fane i dette Excelarket ("3. ferdigstillelse teknikk). Punkter vedrørende sjakter, el‐skap, tekniske rom etc. vil føres inn i feil‐ og mangelliste for å ha en oversikt over alle punkter. Punkt lukkes her.