Title: 200131 Hovedfremdrift.pdf
15.10Nye skjørtEnkling av gipsvegger kontorareal El ‐ Hovedføringer over himling Ventilasjon ‐ Hovedføringer over himling Rør og PW ‐ Hovedføringer over himlingEnkling av gipsvegger toaletterEl ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Ventilasjon ‐hovedføringer inn til kontor/møterom Rør ‐ avløp, vann, sisterner for innbygging Rør ‐hovedføringer inn til kontor/møterom EL‐føringer I veggerLukking av gipsvegger toaletterEl ‐ tilkoblinger av tavle El ‐ oppkobling av persiennestyringLukking av gipsveggerSparkling og maling første strøkKantstål og rekkverk ved trappehull Bygging av podium i atrium Føringsveier EL i podiumOppheng T‐profil himling kontorarealerToalettkjerner FlisleggingEl ‐ Utstyr på/i veggGulvlegging parkettMilepæl i opprinnelig planManuell fremdriftSammendrag i opprinnelig planFremdriftDecQtr 1, 2021JanFeb MarQtr 2, 2021Apr MayJunQtr 3, 2021JulAugSepQtr 4, 2021OctNovDecQtr 1, 2022JanFeb MarIDTask ModAktivitetsnavn