Title: Kontrollplan BL.pdf
at det er vedtatt at det skal være sluk og rist rett utenfor hovedinngang. Dette skaper ytterligere problemer med varmekabler. 06.11: Vindfang er montert i stor grad. Mangler glassdørene. Hans F har gått befaring med PT for de glassflatene som er montert per dags dato. Det må gås ny befaring for eksempel på mandag 09.11. Det etableres varmkabler under rist for smelting av dørsone og klargjøres for senere tilkobling av utvidet smeltesone ved å legge to rør inn under stein som ligger i dag. Planlagt utført til sommeren. 13.11: I DrM 3 er varmekabler er lagt, sluk er montert, smøremembran er lagt, støp er i gang, dører er montert, stålportal er i gang, flis utbedres. I DrM 1 har det blitt satt opp prov.vegg. Denne inngangen stenges i dag for å påbegynne arbeider her. Prov vegg står akkurat ikke i veien for Glastad sin inngangsdør, men det spørs om dette er i trangeste laget. Hans sender mail på dette. Status 27.11: Hovedinngang 3 har en forsinket åpning på 2 dager. Skulle åpne mandag 30.11, men blir istedenfor