Title: SHA 12.xlsx
SJA som påvirker andre (ansvarlig (A) kaller inn): Ansvar (A) / Deltaker (D) / info (i): SJA nr SJA Byggherre Øst-Riv R&H Tallberg OAR Profilteam Peritus Hammerstad Innvendige Risiko som tas inn i SHA-plan / risikoanalyse Frist Lukket/OK M2: Nedheising av tørrkjølere (Hammerstad maskin)\nM3: SJA gjennomføres i midten av uken. Planlegging foregår gjennom uka\nM4: SJA gjennomført. Punktet lukkes D A D D D x x x x Lukket M2: Montasje av kran nr. 2. Trafikkjentene, Hammerstad Maskin deltar også. Gjennomføres 28/1. Kranor er ansvarlig\nM3: SJA gjennomført. Punktet lukkes D x D D x x x x x 2019-01-28 00:00:00 OK M3: Rivning av tak begynner til uka. Viktig at andre fag holder avstand fra disse områdene. \nM4: SJA gjennomført 7/2. Punktet lukkes i A i i i i i Lukket M4: Pigging i 10./8. Etasje - nært kantene uten stillas. Fare for fallende gjenstander ned på gateplan. Henviser til punkt 10.1a) i risikoanalysen\nM9: Ble ikke gjennomført, fordi det ikke var betong under. Punktet lukkes. i A i i i i i Lukket M5: