Loharinag Pala Hydropower Project
லோஹாரிநாக் பாலா நீர்மின் திட்டம் என்பது தேசிய அனல் மின் கழகம் (என். டி. பி. சி) லிமிடெட் 600 மெகாவாட் (150 மெகாவாட் x 4 அலகுகள்) உற்பத்தி திறன் கொண்ட ஒரு நீர்மின் உற்பத்தி திட்டமாகும். இந்த திட்டம் இந்தியாவின் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் உத்தரகாஷி மாவட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை 34 க்கு அடுத்ததாக, லோஹாரினாக் பாலாவில் கங்கை நதியின் தலை நீரோட்டமான பாகீரதி ஆற்றில், சோங்காட் நதி சங்கமிப்பதற்குக் கீழே அமைந்துள்ளது. இது தெஹ்ரி அணையின் மேல்நோக்கி அமைந்துள்ளது. முக்கிய திட்ட கட்டுமான ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்பட்டு 2006 ஆம் ஆண்டில் கட்டுமானம் தொடங்கப்பட்டது, இருப்பினும், இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளில் ஒருவரான பேராசிரியர் ஜி. டி. அகர்வால், புனித கங்கை நதியின் தலைநீரைத் தடுப்பதை எதிர்த்து தனது உண்ணாவிரதத்தின் 38 வது நாளில் இறப்பதற்கு அருகில் வந்ததால் 2009 ஆம் ஆண்டில் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. மகசேசே விருது வென்ற ராஜேந்திர சிங் தலைமையிலான தருண் பாரத் சங்கமும் இந்த திட்டத்தை நிறுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகித்தது. இந்தத் திட்டம் 2010இல் அதிகாரப்பூர்வமாக ரத்து செய்யப்பட்டது. இமயமலையின் தெற்கு அடிவாரத்தில் இந்தியாவால் திட்டமிடப்பட்ட அல்லது இப்போது கட்டப்பட்டு வரும் பல நூறு அணைகள் மற்றும் தடுப்பணைகளில் லோகாரினாக்-பாலா திட்டமும் ஒன்றாகும். அடிக்கடி மின் வெட்டு ஏற்படும் மற்றும் தேவை வேகமாக அதிகரித்து வரும் பகுதிகளுக்கு இவை அனைத்தும் சேர்ந்து 150,000 மெகாவாட் மின்சாரத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விளக்கம் அதிகபட்சமாக 600 மெகாவாட் திறன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் ஹெட் பயன்படுத்தி 150 மெகாவாட் திறன் கொண்ட 4 உற்பத்தி அலகுகளை நிறுவ இந்த நீர்மின் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதிகளில் 4 செங்குத்து தண்டு பெல்டன் சக்கர விசையாழிகள் அடங்கும். ஜெனரேட்டர்கள் ஒத்திசைவான செங்குத்து தண்டு வகையாக இருக்கும். ஜெனரேட்டர்கள் 0.90,3 கட்டம், 250 ஆர். பி. எம் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் 11 முதல் 18 கே. வி வரை பின்தங்கிய சக்தி காரணியில் திறன் கொண்டிருக்கும். ஜெனரேட்டர் மின்மாற்றி 4 எண் எண்ணெய் கட்டாய காற்று கட்டாய (ஓ. எஃப். ஏ. எஃப்) வகையாக இருக்கும், இது 400 கிலோவாட் ஸ்டெப்-அப் மின்னழுத்த திறன் கொண்டது. கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் (GHG) டன் CO2 சமமான குறைப்பின் மதிப்பீடு 5,268,027 t (2010 முதல்) ஆகும். புரவலன் நாடு ஒப்புதல் நிலை அங்கீகரிக்கப்பட்டது. திட்ட உரிமையாளர்/முன்மொழிந்தவர் திரு பியூஷ் பிரதான், சிடிஎம் பிரதிநிதி, பொறியியல் பிரிவு, திட்ட பொறியியல் (மெக்-சிடிஎம்) (என்டிபிசி) லிமிடெட், என்டிபிசி பவன், கோர்-7; ஸ்கோப் காம்ப்ளக்ஸ், 7-நிறுவன பகுதி, லோதி சாலை என்டிபிசி பவன், ஸ்கோப் காம்ப்ளக்ஸ், புது தில்லி-110003. திட்ட மதிப்பீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை முறை ஏ. சி. எம் 0002: புதுப்பிக்கத்தக்க ஆதாரங்களில் இருந்து மின் தொகுப்புடன் இணைக்கப்பட்ட மின்சார உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைந்த முறை-பதிப்பு 6; கூடுதல் செயல்திறனை நிரூபிப்பதற்கும் மதிப்பீடு செய்வதற்கும் கருவியின் சமீபத்திய பதிப்பு (கூடுதல் கருவி). இத்திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேதி 2010 ஆம் ஆண்டு ஆகும். இத்திட்டத்தின் செயல்பாடு 21 ஆண்டுகள் ஆகும். திட்ட நிலம் தனியார் நிலத்திற்காக, நிலம் கையகப்படுத்துதல் (எல்ஏ) சட்டத்திற்கு ஏற்ப விருது வழங்குமாறு உத்தரகண்ட் மாநில அரசால் உத்தரகாஷி மாவட்ட நீதவான் (டிஎம்) அறிவுறுத்தப்பட்டார். கிராம மேம்பாட்டு ஆலோசனைக் குழு (வி. டி. ஏ. சி) கூட்டம் உத்தரகாசியில் 08-05-2006 அன்று நடைபெற்றது. சிறப்பு நிலம் கையகப்படுத்தும் அதிகாரியின் (எஸ். எல். ஏ. ஓ) விருது அறிவிக்கப்பட்டது. ஒதுக்கப்பட்ட வன சிவில் சோயம் நிலத்திற்கு (மொத்தம்), சிஏடி திட்டத்தின் வரைவை உத்தரகாசி மாவட்ட வன அதிகாரி 20-02-2006 இல் சமர்ப்பித்தார். நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதி சிகிச்சை (சிஏடி) திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது. வன அனுமதிக்காக, "காடு வளர்ப்புக்கு காடு அல்லாத நிலம் கிடைக்கவில்லை" என்பதற்கான சான்றிதழை யு. பி. சி. எல் தலைமைச் செயலாளரிடமிருந்து (யுஏ) பெற்றது. சான்றிதழ் 01-05-2006 இல் நோடல் அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவுக்கு ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். மாட்லியில் உள்ள நகர நிலத்திற்கு, தனியார் நிலம் தேவைப்பட்டது மற்றும் அரசாங்க நிலம் தேவைப்பட்டது 1.835 ஹெக்டேர். பிரிவு IV க்கான திருத்தப்பட்ட முன்மொழிவு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 23-03-06 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவை உத்தரகாசி மாவட்ட ஆட்சியர், இந்திய அரசின் உத்தரவின் பேரில் இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, நிலம் கையகப்படுத்தப்படாமல் இருப்பது குறித்து ஐடி1 க்கு அனுப்பினார். க்யார்க்கில் உள்ள மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை (சிஐஎஸ்எஃப்) காலனியில் உள்ள நகரிய நிலத்திற்கு, தனியார் நிலம் தேவைப்பட்டது மற்றும் அரசாங்க நிலம் தேவைப்பட்டது. பிரிவு IV க்கான முன்மொழிவு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 17-03-2006 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவு உத்தரகாஷி மாவட்ட ஆட்சியரால் இந்திய நகர்ப்புற மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது, ஆனால் இப்போது இந்திய அரசால் இந்த திட்டம் நிறுத்தப்பட்டதால் அது தேவையில்லை. இந்த திட்டத் தளம் கார்வால் இமயமலையில் பாகீரதி நதியில் சோங்காட் நதி சங்கமிப்பதில் இருந்து பாகீரதி நதியுடன் திரங் காட் சங்கமிக்கும் வரை தொடங்குகிறது. இந்த தடுப்பணை தளம் லோஹாரினாக் கோவிலில் என். எச். 108 க்கு அருகில் உள்ளது. இந்தத் திட்டம் மலைப்பாங்கான நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது, இதில் (56 சதவீதம்) பனி அல்லது பனிப்பாறைகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. பாகீரதி ஆற்றின் ஆதாரம் அணைக்கு மேலே உள்ளது. அணுகல் சாலைகள் அமைத்தல் தப்ராணி ஆதித் (நீண்ட) தனியார், வன மற்றும் அரசு நிலங்களுக்கு அணுகல் சாலை அமைத்தல் தேவைப்பட்டது. எல். ஓ. ஏ எண். எல். ஓ. ஏ-54 தேதியிட்டது 07-04-05 மற்றும் டெபாசிட் வொர்க் ஏஜென்சி பி. டபிள்யூ. டி, யுஏ ஆகும். இதன் நிறைவு காலம் 6 மாதங்களாக இருந்தது. பொதுப்பணித் துறைக்கு பணி வழங்கப்பட்ட தேதி 18-06-2005, பணி தொடங்கிய தேதி 01-08-2005 மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட நிறைவு தேதி 31-01-2006 ஆகும். தேவையான அகலம் 10 மீட்டர் ஆகும். குணகா ஆதித் (நீண்ட) சாலை அமைப்பதற்கு தனியார், வன மற்றும் அரசு நிலம் தேவைப்பட்டது. எல். ஓ. ஏ எண். எல். ஓ. ஏ-32 தேதியிட்டது 20-12-04 மற்றும் டெபாசிட் வொர்க் ஏஜென்சி பி. டபிள்யூ. டி, யுஏ ஆகும். பணி நிறைவடையும் காலம் 10 மாதங்கள் மற்றும் பொதுப்பணித் துறைக்கு வழங்கப்பட்ட தேதி 28-02-2005 ஆகும். வேலை தொடங்கிய தேதி 16-07-2005, திட்டமிடப்பட்ட நிறைவு தேதி 16-05-2006, உருவாக்க அகலம் தேவை 10 மீ. ஹெல்கு ஆதிட் (நீண்ட) தனியார் அணுகுமுறை சாலை அமைப்பதற்கு, வன மற்றும் அரசு நிலம் தேவைப்பட்டது. எல். ஓ. ஏ எண். எல். ஓ. ஏ-53 07-04-05 தேதியிட்டது. டெபாசிட் வொர்க், ஏஜென்சி பி. டபிள்யூ. டி, யு. ஏ. பணி நிறைவடையும் காலம் 20 மாதங்கள், பொதுப்பணித் துறைக்கு பணி வழங்கப்பட்ட தேதி 18-06-2005, பணி தொடங்கிய தேதி 19-01-2006, திட்டமிடப்பட்ட நிறைவு தேதி 18-09-2007 ஆகும். உருவாக்கம் தேவைப்பட்டது. புவி தொழில்நுட்ப காரணங்களால் இந்த சாலையை முடிக்க முடியவில்லை மற்றும் சீரமைப்பு மாற்றம் தேவைப்பட்டது, ஆனால் வேலை இடைநிறுத்தம் காரணமாக தேவையான வன நிலம் மாற்றப்படவில்லை. இதன் அகலம் 10 மீட்டர் ஆகும். புக்கி-குஜ்ஜன் இடையே ஒரு நீண்ட சாலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது. எல். ஓ. ஏ எண். எல். ஓ. ஏ-09 தேதியிட்டது 29-03-2004. டெபாசிட் வொர்க் ஏஜென்சி பிஆர்ஓ ஆகும். பணி முடிவடையும் காலம் 24 மாதங்கள், பணி தொடங்கும் தேதி 01-07-2005 மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட நிறைவு தேதி 30-06-2007 ஆகும். கட்டுமான அகலம் 10 மீட்டர். பணியைத் தொடங்க தனியார் நிலம்/வன நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. அணை மற்றும் மின் உற்பத்தி நிலையம் கட்டுதல் மூன்று அலகுகள் கட்டுவதற்கு, 18-01-05 கணக்கு, 17-03-05 கணக்கு மற்றும் 29-07-05 கணக்கு ஆகியவற்றின் தணிக்கைகள் செய்யப்பட்டன, 13 மாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. ஹெட் ரேஸ் டன்னல் தொகுப்புக்கு, 18-04-05 கணக்கில், 15-09-05 கணக்கில் மற்றும் ஜூன் 2006 கணக்கில், 38 மாதங்கள் இருந்தன. மதிப்பீடு நடந்து கொண்டிருந்தது. 25-10-05 கணக்கில் நிலத்தடி மின் நிலையம் மற்றும் பென்ஸ்டாக் தொகுப்பு, மே 2006 கணக்கு மற்றும் செப்டம்பர் 2006 க்கு, 45 மாதங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை இருந்தது. ஏலங்கள் அழைக்கப்பட்டன. மின்-இயந்திர தொகுப்பு ஏப்ரல் 2006 கணக்கு, 09-06-06 மற்றும் அட்டவணை அக்டோபர் '06 க்கு, 44 மாதங்களுக்கு ஒரு அட்டவணை இருந்தது. ஏலங்கள் அழைக்கப்பட்டன. ஹைட்ரோ-மெக்கானிக்கல் தொகுப்புக்காக, ஜனவரி '06, கணக்கு 31-05-06 அட்டவணை செப்டம்பர்' 06, அட்டவணை 40 மாத ஏலங்கள் அழைக்கப்பட்டன. அணைக்கட்டு மற்றும் வண்டல் மண் அகற்றும் அறை 16-08-05, கணக்கு 16-12-05. கணக்கு ஜூன் '06 மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 40 மாதங்களுக்கு, மதிப்பீடு நடந்து கொண்டிருந்தது. பழைய அட்டவணை ஆணையிடும் தேதிகள் திட்டமிடப்பட்டனஃ யுனிட் #1 பிப்ரவரி 2011, யுனிட் #2 மார்ச் 2011, யுனிட் #3 ஏப்ரல் 2011 மற்றும் யுனிட் #4-மே 2011. தற்போது 2013 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இந்த திட்டத்தை முடிக்க அட்டவணை நழுவியுள்ளது புதுப்பிப்பு இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர் கங்கை நதியின் ஆதார நீரோட்டமான பாகீரதி நதியைப் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து தனது உண்ணாவிரதத்தின் 38 வது நாளில் இறப்பதற்கு அருகில் வந்ததால் லோஹாரினாக் பாலா நீர்மின் திட்டத்தின் பணிகள் நிறுத்தப்பட்டன. பேராசிரியர் ஜி. டி. அகர்வால் (பி. 1932), இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கான்பூரின் முன்னாள் டீன், இமயமலை அணை திட்டங்களுக்கு எதிராக ஒரு வருடத்தில் தனது இரண்டாவது உண்ணாவிரதத்தை மார்ச் 2009 முதல் வாரத்தில் கைவிட்டார், கங்கையின் ஓட்டத்தைத் தடுக்காமல் மின்சாரத்தை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யலாம் என்பது குறித்த விசாரணையை விரைவுபடுத்த இந்திய அரசு ஒப்புக் கொண்டதை அடுத்து. நதியின் சுதந்திரமான ஓட்டம் அதன் புனித அந்தஸ்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். ஜனவரியில் தனது உண்ணாவிரதத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, அகர்வால் கூறினார்ஃ "(கங்கையின்) நீர் ஒரு இந்துவுக்கு சாதாரண நீர் அல்ல. இது இந்து மதத்தின் வாழ்க்கை மற்றும் இறப்பு பற்றிய விஷயம் "என்று கூறினார். ஆகஸ்ட் 2010 இல், அமைச்சர்கள் குழு இந்த திட்டத்தை நிறுத்தியது. வடக்கு பிராந்திய மின் தொகுப்பில் 2 ஜி. டபிள்யூ. எச் மின்சார உற்பத்தியின் தாக்கம் கூட்டல் திட்டத்தின் முக்கிய அளவிடக்கூடிய நன்மையாக இருக்கும். இந்த ஆலையால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தின் சராசரி அலகு செலவு ஒரு கிலோவாட் மணிக்கு சுமார் Rs2.00 (அமெரிக்க டாலர் 0.0455) ஆக இருக்கும். இந்த திட்டம் சாதாரண செயல்பாட்டு நிலைமைகளின் கீழ் பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானதாகத் தெரிகிறது. இப்பகுதியில் வேலைவாய்ப்பு சமநிலையான வளர்ச்சியை அதிகரிக்க இந்த டேபிள் மின் வழங்கல் முக்கியமானது. குறைந்த செயல்திறன் கொண்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் தனியார் ஆஃப்-கிரிட் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் அதிக எரிபொருள் செலவு காரணமாக லோஹாரினாக்-பாலா எச். இ. பி போன்ற ஆலைகளின் மின் உற்பத்தி செலவு தனியார் மின் உற்பத்தி செலவை விட குறைவாக உள்ளது. என். டி. பி. சி தயாரித்த சுற்றுச்சூழல் தாக்க அறிக்கை (ஈ. ஐ. எஸ்) திட்டத்தின் முக்கிய பாதகமான சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் நதி நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் தரத்தில் ஏற்படும் சரிவு, விவசாய மற்றும் வன நில இழப்பு மற்றும் மீள்குடியேற்றம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. லோஹாரினாக்-பாலா அணையில் இருந்து சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குறைந்தபட்ச வறண்ட பருவ ஓட்டத்தை விடுவிப்பதன் மூலமும், பருவமழைக் கால ஃப்ளஷிங் ஓட்டங்களை விடுவிப்பதன் மூலமும், அணைக்கட்டு தளங்களுக்கு மேலேயும் கீழேயும் உள்ள ஆறுகளை ஆண்டுதோறும் மீண்டும் சேமித்து வைப்பதன் மூலமும் ஆறுகளின் மீதான தாக்கங்கள் குறைக்கப்படும். தனியார் விவசாய மற்றும் வன நிலங்களின் இழப்பு சந்தை விகிதத்திற்கு மேல் தனியார் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதன் மூலம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது குறைக்கப்படும். என். டி. பி. சி. யின் மறுவாழ்வு மற்றும் மறுவாழ்வு நடைமுறைகள் மூலம் திட்டங்களின் சமூக தாக்கம் குறைக்கப்படும், நியாயமான இழப்பீடு என். டி. பி. சி. யால் வழங்கப்படும். மேலும், ஒப்பந்ததாரர்களின் முடிவில் அதிக பங்குகள் மற்றும் அபாயங்களை ஏற்படுத்தும் தங்கள் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு இவ்வளவு நீண்ட காலத்திலிருந்து நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழ்நிலையை அகற்றாததால், திட்டத்தின் உரிமையாளர் தங்கள் ஒப்பந்தப் பகுதியில் நியாயமாக இல்லை. ..