National Highway 275 (India)
தேசிய நெடுஞ்சாலை 275 (என். எச்.-275), பொதுவாக பெங்களூரு-மைசூரு அணுகல் கட்டுப்பாட்டு அதிவேக நெடுஞ்சாலை என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது, இது பெங்களூரு-மங்களூரு பொருளாதார நடைபாதையின் (ஈ. சி.-34) ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலையாகும், இது பெங்களூரிலிருந்து தொடங்கி மைசூர் வழியாக 10 வழி விரைவுச் சாலையாகவும், மீண்டும் 4 வழிச் சாலையாகவும் பிலிகெரே (மடிகேரி நோக்கி) வரை சென்று பன்ட்வாலில் முடிவடைகிறது. இந்த நெடுஞ்சாலை கடலோர நகரமான மங்களூரை பெங்களூருவுடன் இணைக்கிறது. இது தேசிய நெடுஞ்சாலை 75 (என். எச்-75) க்கான புறவழிச் சாலையாகும். இந்த நெடுஞ்சாலையின் பெங்களூரு-மைசூர் பிரிவு 4 வழிச்சாலைகளில் இருந்து 10 வழிச்சாலைகளாக மேம்படுத்தப்பட்டது, இதில் 6 வழிச்சாலைகள் கொண்ட பகுதி பிரதானமாக உயர்த்தப்பட்ட அணுகல் கட்டுப்பாட்டு பாதையாகவும், மற்ற 2 வழிச்சாலைகள் கொண்ட பகுதி பாதையின் இரு முனைகளிலும் சேவை சாலைகளாகவும் உள்ளன. இது பெங்களூருக்கும் மைசூருக்கும் இடையிலான பயண நேரத்தை 3 மணி நேரத்திலிருந்து 75 நிமிடங்களாகக் குறைப்பதாகக் கூறுகிறது. பெங்களூரு-மைசூரு பிரிவு பெங்களூரு-மைசூரு அணுகல் கட்டுப்பாட்டு விரைவுச் சாலை ஒரு நீண்ட, 10 வழிப்பாதை, உயர்த்தப்பட்ட அணுகல் கட்டுப்பாட்டு விரைவுச் சாலை ஆகும். 8, 000 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட இது இரண்டு கட்டங்களாக உருவாக்கப்பட்டது. பெங்களூரு மற்றும் நிதாகட்டாவை இணைக்கும் நீளத்தின் கட்டம்-1 மற்றும் நிதாகட்டா மற்றும் மைசூரை இணைக்கும் கட்டம்-2. இத்திட்டத்திற்கான அடிக்கல் 2018 மார்ச் மாதம் நாட்டப்பட்டது. நிலை புதுப்பிப்புகள் மார்ச் 2018: திட்டத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஏப்ரல் 2018: போபாலை தளமாகக் கொண்ட திலீப் பில்ட்கான் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு முதல் கட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. மார்ச் 2019: நிலம் கையகப்படுத்தும் பிரச்சினைகள் காரணமாக இடைநிறுத்தப்பட்ட சிவில் பணிகள் ஏப்ரல் 2019 க்குள் தொடங்கப்படும். ஜூலை 2020: முதல் கட்டப் பணிகள் மே 2019 இல் தொடங்கி, இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் டிசம்பர் 2019 இல் தொடங்கின. இரண்டு கட்டங்களும் கோவிட்-19 தொடர்பான பிரச்சினைகள் காரணமாக தாமதத்தைக் காண்கின்றன, இது தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் வேலையில் பல தாமதங்களை ஏற்படுத்தியது. இது ஜனவரி 2022 இன் காலக்கெடுவைக் காணலாம்; மேலும் தாமதமாகும். டிசம்பர் 2021: முதல் கட்டப் பணிகள் 83 சதவீதம் வரை முடிக்கப்பட்டன, இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் 73 சதவீதம் வரை முடிக்கப்பட்டன. இந்த விரைவுச் சாலை அக்டோபர் 2022க்குள் செயல்படத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிப்ரவரி 2023: நெடுஞ்சாலை கட்டுமானப் பணியின் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது, மேலும் 11 மார்ச் 2023 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் திறந்து வைக்கப்படும். மார்ச் 2023: அதிவேக நெடுஞ்சாலை பிரிவு 12 மார்ச் 2023 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. ..