Rajpura Dariba Mine VRM disaster
ராஜ்புரா தாரிபா சுரங்க விஆர்எம் பேரழிவு இந்தியாவின் உதய்ப்பூரில் உள்ள தாரிபாவில் ஆகஸ்ட் 28,1994 அன்று இந்துஸ்தான் ஜிங்க் லிமிடெட் இயக்கப்படும் ஒரு சுரங்கத்தில் நடந்தது. வரலாறு சிமெண்ட் நிரப்பப்பட்ட ஒரு விஆர்எம் ஸ்டோபில் இருந்து வரும் குழம்பு ஸ்டோபுக்கு கீழே செய்யப்பட்ட பிளக்கை உடைத்தது. தண்டு இரண்டாவது கட்ட ஆழப்படுத்தலுக்கு உட்பட்டிருந்தது. பழைய இயக்கப் பகுதியை புதிய கட்டுமானத்திலிருந்து பிரிக்க தண்டில் ஒரு பிளக் வைக்கப்பட்டது. இந்த தண்டு பிளக்கின் மீது குழம்பு சிக்கியது. எடை பிளக்கை மூழ்கடிக்கும் வரை திரட்டப்பட்ட பொருள். திரட்டப்பட்ட பொருட்கள் இழுவை நிலை வழியாக பாய்ந்து பிரதான தண்டு வழியாக சுரங்கத்திற்குள் குறுகிய பாதையை எடுத்தன. சுரங்கத்தில் இருந்த 13 சுரங்கத் தொழிலாளர்களும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். சுமார் 50 மீட்டர் கிடைமட்ட நீளம் X 25 முதல் 50 மீட்டர் அகலம் X 50 மீட்டர் செங்குத்து ஆழம் கொண்ட ஒரு ஸ்டோப் அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்டது. இந்த ஸ்டோப் பகுதி நீண்ட துரப்பணம் துளை இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி அதன் 50 மீட்டர் உயரம் முழுவதும் ஸ்டோப்பின் மேற்புறத்திலிருந்து முழுமையாக துளையிடப்பட்டது. குப்பை வெளியே இழுக்க போதுமான பகுதி ஸ்டோபின் அடிப்பகுதியில் அகற்றப்படுகிறது. வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்தி சுமார் 5 மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட துண்டுகளாக ஸ்டாப் வெடிக்கப்படுகிறது. வெடித்த குப்பை ஒரு எல்எச்டி இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி திரும்பப் பெறப்படுகிறது. வெடித்த பிறகு ஒரு தடுப்பணை பிளக் ஸ்டோபின் அடிப்பகுதியில் வைக்கப்படுகிறது, அதில் இருந்து குப்பை திரும்பப் பெறப்படுகிறது. இந்த தடுப்பணை பிளக் சரியான சிதைவு மற்றும் கண்காணிப்பிற்காக V நாட்ச் உடன் கீழே பொருத்தப்பட்ட ஒரு டிரா அவுட் குழாயைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வெற்று ஸ்டோபில் இப்போது நீண்ட சிதைவு குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, அவை நிறுத்தங்களின் மேற்புறத்திலிருந்து குறைக்கப்பட வேண்டும். வெற்று ஸ்டாப் சிமெண்ட் நிரப்பப்பட்ட நிரப்பப்படுகிறது. ஸ்டோபின் அடிப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் வடிகட்டப்படுகிறது, மேலும் நிரப்புதல் படிப்படியாக திடப்படுத்தப்படுகிறது. சாத்தியமான காரணம் சரிவு தெளிவாக ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால் ஏற்பட்டது. சிதைவு என்பது சரியான திடப்படுத்தலுக்கான முதல் படியாகும். அதிகபட்சமாக 50 மீட்டர் அடிப்பகுதி குழம்பு வடிவில் சில நாட்களுக்கு எஞ்சியிருக்கும் 8000 மீ3 பொருள் சிதைவு இல்லாததைக் குறிக்கிறது, இது சிதைவு உபகரணங்கள் மற்றும்/அல்லது கண்காணிப்பு அமைப்பின் குறைபாடுள்ள நிறுவல் காரணமாக இருக்கலாம். 15 நிறுத்தங்கள் ஏற்கனவே வெற்றிகரமாக நிரப்பப்பட்டுள்ளன, இது போதுமான அனுபவம் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட முறை மற்றும் உபகரணங்களின் நம்பகத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. நாட்கள்/மாதங்களில் ஸ்டோபுக்குள் 50 மீட்டர் நிரப்புதல் குழம்பு தலை உருவாக்கப்பட்டது என்பதை யாரும் கவனிக்கவில்லை. திடப்படுத்தப்படாத அறிவிப்புகளின் பற்றாக்குறை போதுமான அலாரம் அமைப்பை நோக்கி சுட்டிக்காட்டுகிறது. ..