Які основні кроки для будівництва басейну на землі?
Зустріч перед будівництвом - Перед початком будівництва вашого басейну заплануйте зустріч перед будівництвом. При присутності консультанта з дизайну, керівник сайту перегляне плани та огляне ваш двір, щоб переконатися, що немає необхідності в внесенні змін до дизайну.

Розкопки - діра копається і надлишок бруду видаляється або відкидається. Дірка буде трохи більшою і глибшою, ніж готовий басейн, оскільки стіна басейну і дно займуть частину цієї області.

Форма і сталь - Тепер, коли басейн був викопаний, діра підкріплена "сталевим ребаром", щоб додати міцність, необхідну для вашого басейну.

Міські інспекції - Після встановлення сталевого ребра інспектор перегляне ваші плани басейну та перевірить місце роботи, щоб переконатися, що все до коду.

Gunite - Екіпажі розпилюють / наносять бетон, який складає оболонку вашого басейну і кроки. Якщо ваш дизайн басейну включає в себе будь-які плавання, фонтани або спа-гуніт, ці елементи також будуть частиною цього етапу.

Backfill & grade - Після того, як гуніт висушився, настав час почати завантажувати навколо стін і підшипників. Матеріал з розкопок використовується для заповнення простору між новобудованою оболонкою басейну і рештою заднього двору.

Інсталяція та інспекція каналізації - екіпажі каналізації починають монтаж і копають треки, щоб покласти трубу з вашого басейну до обладнання басейну. Будь-які труби для водних функцій, таких як спреї, фонтани або скельні падіння, будуть встановлені, поряд з лініями повернення басейну та скімерами. Після завершення будівництва місто перевірятиме завершені роботи.

Місцевий рівень - Перед розміщенням палуби, будівельна команда вирівнюватиме і компактує підбазу, що готується до двору.

Інсталяція плитки та копіювання - екіпажі плитки встановлять плитку та копіювання вашого басейну. Додаткові роботи також можуть бути виконані під час цієї фази іншим набором екіпажів, якщо в дизайні вашого басейну використовується камінь. Якщо ваш дизайн басейну вимагає утримувальної стіни на краю будь-якої частини вашої палуби, вона буде побудована в цей час.

Установка на палубі - екіпажі сформують форму і пісок на вашій палубі та будь-яких ділянках плантації. Після завершення цього процесу наноситься обраний камінь або плитка.

Електричне - переделектричне обладнання З'єднання: Встановлення насоса для басейну, фільтра та газового нагрівача (якщо це можливо). Виконайте провід для основного електропостачання, що використовується вашим обладнанням басейну. Вони також будуть встановлювати освітлення та будь-які провода, необхідні для вашого басейну. У цей час також проводиться міська інспекція.

Скринінг - Якщо ви вибрали для екрану, стовпи заливають і екран побудований.
Пластир для басейну - Підготуйте бетонну поверхню вашого басейну, а потім нанесіть обробку вашого басейну і заповніть басейн водою - закінчується під водою. Вода повинна залишатися на тому, як тільки вона починається, без перерви, поки ваш басейн повний. Ваш басейн буде вважатися повним, коли вода досягне середини лінії плитки (середньої вашої плитки).

Очищення та інспекція - Під час цієї фази видаляйте будь-які сміття, які були створені під час будівництва вашого басейну, а також завершуйте остаточну оцінку вашого двору. У більшості спільнот інспектор з вашого міста перевірятиме область вашого басейну, щоб переконатися, що він безпечний для використання і все було правильно завершено.

Школа басейну - Коли басейн збалансований, відділ обслуговування зв'яжеться з вами, щоб запланувати орієнтацію. Ця орієнтація відповість на будь-які запитання, які у вас можуть бути щодо вашого нового басейну, а також покаже вам, як правильно використовувати обладнання басейну.

А пливати!