Foto: EPSILON 26 dekabr kuni GRP amaliyotidan so‘ng, Doya Xotin №16 va №18-sonli quduqlarining umumiy kunlik debiti 200 ming kub.m gacha ko‘tarildi. Doya Xotin-16 qudug‘ining kunlik debiti 60 mingdan 100 ming kub.m gacha ortdi. Doya Xotin-18 qudug‘ining kunlik debiti 50 mingdan 100 ming kub.m gacha ortdi. Muvaffaqiyatli o‘tkazilgan pnevmo sinovlardan so‘ng, 26 dekabrdan boshlab 8 km uzunlikdagi «Talimarjon YP - Sho‘rtanneftgaz» quvuri orqali gaz yetkazib berish boshlandi. Ikkita gaz quvurlari qurilishi esa tunu-kun davom etmoqda: «Tandircha YP - Sho‘rtanneftgaz» (45 km);   «Chigil YP - Muborak GQIZ» (110 km). 26 dekabr holatiga ko‘ra jami: Keltirish uchun yuklangan quvurlar – 62,5 ming tn;   Keltirilgan quvurlar – 37,5 ming tn;   Kavlangan zovurlar – 116,4 km;   Qatorga payvandlangan quvurlar – 131,6 km;   Yotqizilgan quvurlar – 99,9 km ni tashkil etdi. EPSILON kompaniyasi Matbuot xizmati