19 noyabr holatiga ko‘ra, 13,7 ming tn quvurlar (84,2 km) keltirish uchun yuklandi; 9,9 ming tn quvurlar (60,5 km) keltirildi; 17,3 km xandaqlar kavlandi; 22,8 km qatorga payvandlandi; 3,1 km quvurlar yotqizildi. O‘tgan kunlar mobaynida qo‘shimcha: 0,6 ming tn quvurlar (3,5 km) keltirish uchun yuklandi;   0,7 ming tn quvurlar (4,5 km) keltirildi;   0,9 km xandaqlar kavlandi;   3,2 km quvurlar qatorga payvandlandi; Kompaniya 21 noyabrdan boshlab gaz o‘tkazish bo‘yicha qurilish ishlari sur’atini kuniga 4 km lik marraga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya ishlarning borishi haqida ma’lumot yetkazib boradi. Epsilon kompaniyasi Matbuot xizmati