Foto: Epsilon 18 noyabr holatiga: 13,1 ming tn quvurlar (80,7 km) keltirish uchun yuklandi; 9,2 ming tn quvurlar (56 km) keltirildi; 16,4 km xandaqlar kavlandi; 19,6 km qatorga payvandlandi; 3,1 km quvurlar yotqizildi. O‘tgan kunlar mobaynida qo‘shimcha: 3,4 km quvurlar qatorga payvandlandi;   1 km xandaqlar kavlandi;   1,7 km quvurlar yotqizildi. Kompaniya 21 noyabrdan boshlab gaz o‘tkazish bo‘yicha qurilish ishlari sur’atini kuniga 4 km lik marraga olib chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya ishlarning borishi haqida ma’lumot yetkazib boradi. Epsilon kompaniyasi Matbuot xizmati