Tổng công ty Lilama là nhà thầu chế tạo và lắp đặt toàn bộ KCT cho Dự án Nhiệt điện Long Phú 1.
Ban quản lý dự án nhiệt điện Long Phú 1 cho biết, Lilama đã bắt đầu triển khai lắp đặt thiết bị kết cấu thép cho khu vực ESP (lọc bụi tĩnh điện) khối lượng 480 tấn và khu vực phần mái Power House khối lượng 650 tấn của tổ máy số 1 thuộc Dự án Nhiệt điện Long Phú 1.
Dự kiến việc lắp đặt 480 tấn kết cấu thép lọc bụi tổ máy số 1 sẽ được hoàn thành trong 20 ngày.
Bên cạnh đó khu vực nhà PHB (Power House Building) do Công ty CP Lilama 5 thi công, được triển khai lắp đặt kết cấu thép từ ngày 8/12/2016 tính đến nay đã lắp đặt được 2.776/8.509 tấn đạt 32,62%. Được biết việc lắp đặt KCT 650 tấn phần mái sẽ được thực hiện trong 15 ngày.
Theo báo cáo khu vực ESP do Công ty cổ phần Lilama 10 thi công, được triển khai lắp đặt bulong móng từ ngày 28/5/2017 tính đến nay đã hoàn thành lắp đặt 96,5%.
Theo kế hoạch, tổ máy số 1 của nhà máy sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2018 và tổ máy số 2 sẽ đưa vào vận hành thương mại vào năm 2019.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 2x600MW thuộc Trung tâm Điện lực Long Phú do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia làm chủ đầu tư , Tổng công ty Lilama nhà thầu chế tạo và lắp đặt toàn bộ kết cấu thép.
Nhà máy được xây dựng tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đây là một trong các công trình trọng điểm quốc gia nằm trong Quy hoạch Điện 7 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thế Hải.
