Dự án Panorama Nha Trang, nơi xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng. Ảnh: P.V.
Nhà thầu tố chủ đầu tư.
Đầu năm 2016, chủ đầu tư công trình Panorama Nha Trang là Cty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang (VNT) ký hợp đồng nguyên tắc lựa chọn Conteccons làm tổng thầu thi công công trình 39 tầng, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm.
Đầu tháng 10.2017, khi công trình xây dựng đến tầng 26, thì tổng thầu Conteccons bất ngờ gửi văn bản số 2991 do ông Nguyễn Sỹ Công - Tổng GĐ Coteccons ký đến Sở Xây dựng, Công an tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng tố chủ đầu tư đơn phương thay đổi phạm vi công việc của nhà thầu. Trong đó, Coteccons tố chủ đầu tư yêu cầu thay đổi thiết kế của chủ đầu tư hiện đang vi phạm với giấy phép xây dựng đã được cấp và có nguy cơ vi phạm về quản lý quy hoạch đô thị dẫn đến những hậu quả khó lường về mặt mỹ quan đô thị và kinh tế xã hội, đi ngược với chủ trương lập lại kỷ cương pháp luật trong xây dựng.
Theo Chủ tịch VNT Lê Anh Đức, phía VNT sốc khi nhận được văn bản của phía Coteccons, trong đó nêu ra những vấn đề trên và yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền thi công, chấm dứt hợp đồng. Ông Đức thừa nhận, trước đó, trong quá trình công trình đang dần hoàn thiện, một số cá nhân phía VNT có gặp đại diện Coteccons trao đổi và đề xuất đơn vị nhà thầu xem xét, thẩm tra lại và nghiên cứu xem dự án Panorama hiện đang thiết kế cao 39 tầng liệu có nâng thêm được 4-5 tầng nữa không nhằm cho việc xây dựng khu tiện ích, dịch vụ phục vụ khách hàng.
Chủ tịch VNT khẳng định, những đề xuất trên mới chỉ dừng lại ở mức độ đề xuất bằng lời nói, hoàn toàn chưa có bất kỳ một văn bản nào do lãnh đạo VNT ký để gửi tới Coteccons theo nghĩa chính thống.
Vẫn lời qua tiếng lại.
Trong văn bản đính chính ngày 6.11, Coteccons khẳng định do hiểu nhầm và xuất phát từ việc trao đổi thông tin chưa được kiểm chứng giữa Coteccons và VNT trong quá trình thi công dự án. Do đó, phía Coteccons xin được rút lại văn bản tố cáo nói trên và mong được cơ quan chức năng thông cảm vì sơ suất nói trên.
Trước sự việc tố cáo của nhà thầu khiến dự án phải dừng thi công 1 tháng, phía VNT đã yêu cầu Coteccons phải bồi hoàn một khoản cho việc dự án bị dừng một tháng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được Coteccons chấp thuận. Khi yêu cầu không được chấp nhận, VNT công bố chấm dứt hợp đồng với Coteccons và yêu cầu nhà thầu di dời thiết bị, công nhân ra khỏi công trình.
Liên quan đến khoản 120 tỉ đồng mà CotecCons đang yêu cầu chủ đầu tư thanh toán, VNT cho hay, số tiền này có sự không thống nhất được giữa hai bên. Những đợt thanh toán tạm ứng trước tháng 10.2017, chủ đầu tư đều chuyển tiền đúng thời hạn, số lượng cho Coteccons. Với 3 đề nghị của Coteccons từ tháng 10 chưa đủ điều kiện thanh toán do các bên (gồm chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu) chưa hoàn thiện hồ sơ xác nhận khối lượng công việc - Chủ tịch VNT nói.
THÔNG CHÍ.
