Cuộc họp thúc đẩy tiến độ Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh  Hà Đông.
Sáng 22/12, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải cùng Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) và các nhà thầu tư vấn giám sát về việc thực hiện, rà soát, thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh  Hà Đông.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ Hồng Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý đường sắt cho biết đến nay, khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành 95%.
Trong đó, toàn bộ các trụ, dầm cầu trên cao, kết cấu và kiến trúc của 12 nhà ga, mặt bằng và kết cấu chính của 15/16 đơn thể kiến trúc khu Depot, đường ray tuyến chính đã hoàn thành.
Công tác sản xuất, chế tạo toàn bộ 13 đoàn tàu đã xong. Đến nay đã vận chuyển về đến công trường 9 đoàn tàu, còn lại 4 đoàn tàu đang được vận chuyển về theo kế hoạch.
Về vướng mắc liên quan đến Hiệp định vay vốn bổ sung 250 triệu USD làm chậm tiến độ dự án, hiện Bộ Tư pháp đã thống nhất và ký văn bản Ý kiến pháp lý của Hiệp định gửi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (CEB); phía ngân hàng vẫn đang xem xét và chưa có văn bản chính thức thông báo Hiệp định đã có hiệu lực. Ban Quản lý dự án đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thúc đẩy CEB để sớm triển khai công tác giải ngân cho dự án.
Dự kiến thời gian chạy thử của dự án vào ngày 2/9/2018. Thời gian chạy thử 3-6 tháng. Như vậy, mốc thời gian chính thức khai thác thương mại sớm nhất vào cuối năm 2018.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Dự án có ý nghĩa rất lớn về kinh tế  xã hội, chính trị, do đó chúng ta phải có trách nhiệm sớm hoàn thành dự án này. Tôi đề nghị phải đưa ra những giải pháp để kết thúc dự án, không thể kéo dài mãi vì Quốc hội, người dân rất trông chờ vào dự án này.
H.Thu (t/h).
