Được đầu tư 350 tỷ đồng, dự án bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư (TĐC) Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, (tỉnh Điện Biên) được kỳ vọng là tuyến đường kết nối trung tâm hành chính TP. Điện Biên Phủ với trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên, khu TĐC Noong Bua và các vùng lân cận Thế nhưng sau thời gian triển khai, dự án vẫn giậm chân tại chỗ do chậm giải ngân vốn và nhiều vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
Dự án đường Võ Nguyên Giáp nâng cấp cải tạo hiện nay nhiều người dân lo lắng trong nhiều tháng qua luôn trong tình trạng nhếch nhác, bụi bẩn mỗi khi mùa mưa đến. Bà Nguyễn Thị Vân  một người dân bán hàng mặt đường Võ Nguyên Giáp - TP. Điện Biên Phủ cho biết: Đơn vị thi công nhiều tháng qua, vỉa hè, cống thoát nước dang dở, bật tung hết lên, đường sá luôn trong tình trạng bụi bẩn. Người dân chúng tôi mong chính quyền và đơn vị thi công thúc đẩy tiến độ, để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt".
Việc giải phóng mặt bằng đường 60m vào khu tái định cư Thủy điện Sơn La còn chậm do thiếu vốn.
Tuyến đường Võ Nguyên Giáp được kỳ vọng khi đi vào sử dụng sẽ kết nối trung tâm hành chính TP. Điện Biên Phủ với trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên, khu TĐC Noong Bua và các vùng lân cận. Qua đó, hình thành mạng lưới giao thông trong khu vực theo định hướng quy hoạch chung xây dựng TP. Điện Biên Phủ và quy hoạch khu đô thị mới phía Đông thành phố, góp phần ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân TĐC Noong Bua trên địa bàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Theo Quyết định phê duyệt, UBND TP Điện Biên Phủ là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức, quản lý thực hiện dự án. Tiếp đó, ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp giai đoạn I hạng mục bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua.
Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đoạn nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu TĐC Noong Bua (đường 60m) vào dự án công trình xây dựng đường vành đai 2  nối tiếp khu TĐC Noong Bua TP. Điện Biên Phủ với khu TĐC Pú Tủa thị trấn huyện Điện Biên.
Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 350 tỷ đồng, theo quy hoạch, đoạn tuyến bổ sung từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu TĐC Noong Bua có quy mô xây dựng mới, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Nền, mặt đường, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và an toàn giao thông... phù hợp với quy hoạch xây dựng TP. Điện Biên Phủ. Toàn tuyến có tổng chiều dài là 1,59km, trong đó trục chính dài hơn 1,4km, nền đường rộng 60m; tuyến nhánh dài gần 185m rộng 20,5m.
Dự án đường Võ Nguyên Giáp - TP. ĐIện Biên Phủ thiếu vốn, luôn trong tình trạng ô nhiễm.
Theo tìm hiểu của PV, tổng diện tích thu hồi đất thi công tuyến đường 60m là 10,81ha với 289 thửa đất các loại. Trong đó, có tổng số 196 hộ bị thu hồi đất, với số tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản toàn dự án trên 122,2 tỷ đồng. Hiện đã có nhiều hộ bàn giao bằng và mốc giới cho đơn vị GPMB. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục hộ dân chưa đồng ý di chuyển do chưa đồng thuận về chính sách đền bù, tái định cư.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Đuyện - Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng nâng cấp xây dựng TP. Điện Biên Phủ đến năm 2020 lên đô thị loại 2, do đó tỉnh có rất nhiều ưu tiên cho TP, trong đó, có tuyến đường 60m và khu tái định cư thủy điện Sơn La.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Sáng  Giám đốc Ban quản lý dự án TP. Điện Biên Phủ cho biết: Dự án đường 60m bị chậm là do không bố trí đủ nguồn vốn, tổng số vốn còn thiếu tại các dự án trên trên địa bàn là 350 tỷ đồng, chúng tôi đang thúc đẩy các nhà thầu thực hiện đúng tiến độ tuy nhiên, dự án nào nhà thầu cũng phản ánh giải ngân chậm. Năm 2016, UBND tỉnh mới bố trí rót cho dự án 54 tỷ đồng, thì năm nay tỉnh mới giải ngân vốn được 24 tỷ đồng. Do thiếu vốn nên UBND TP đã phải ứng thêm khoảng 45 tỷ từ ngân sách của TP để thực hiện dự án. Việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm nhiều tháng qua, chính quyền đã nhắc nhở chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các giải pháp hạn chế bụi bẩn, ô nhiễm.
Theo ông Sáng, ngoài ra, tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 2 Noong Bua  Pú Tủa bổ sung đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua cũng gặp không ít những khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng. ông Sáng kiên nghị các cơ quan Trung ương cần xem xét bố trí nguồn vốn theo quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La để có kinh phí thực hiện dự án đường 60m, hạ tầng Khu tái định cư để hoàn thành dự xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của dự án.
Trung Hiếu.
