Theo tìm hiểu của phóng viên, trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư việc dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tổng mức đầu tư được duyệt và dự toán được duyệt là trên 4,6 tỷ đồng, chi phí dự phòng theo dự toán được duyệt gần 1 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí dự phòng là trên 5,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, chi phí bồi thường, hỗ trợ có phát sinh, bổ sung dự toán phê duyệt chi tiết, điều chỉnh, bổ sung của UBND huyện vượt tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng do phát sinh chi phí bồi thường hỗ trợ, nhưng Ban quản lý dự án chưa thực hiện trình tự, thủ tục để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
Bên cạnh đó, việc khảo sát, lập dự án đầu tư chưa chính xác nên mặt bằng sân vận động chồng lấn vào đường quy hoạch trong quy hoạch chi tiết thị trấn Mường Khến đã được phê duyệt. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư phải điều chỉnh lại thiết kế cho đúng quy hoạch.
Trong giai đoạn đầu tư xây dựng công trình sân vận động cũng xảy ra hàng loạt vi phạm. Đáng chú ý, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện chậm, không bàn giao được mặt bằng thi công cho nhà thầu theo tiến độ thi công. Tiến độ thi công xây lắp công trình chậm so với hợp đồng, phải điều chỉnh thực hiện hợp đồng.
Nguyên nhân là do kinh phí bồi thường hỗ trợ không bố trí được kịp thời để thanh toán cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng thi công. Công trình không hoàn thành đúng tiến độ, phải gia hạn thời gian thi công. Mặt khác, nghiệm thu thanh toán vượt chế độ chi phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ngành chức năng tỉnh Hòa Bình khẳng định, trách nhiệm chính thuộc về Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện và kế toán Ban quản lý dự án.
Ngoài ra, công tác lập dự toán còn có sai sót, tính sai vượt giá trị chi phí xây lắp, chi phí quản lý dự án số tiền lớn. Công tác khảo sát thiết kế còn có thiếu sót, chưa phù hợp thực tế, quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục. Nhật ký thi công của các đơn vị thi công cũng ghi chép chưa đầy đủ, chưa chi tiết.
Sau khi phát hiện các sai phạm nêu trên, ngành chức năng tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền lớn. Đồng thời, giảm trừ giá trị công trình chi phí quản lý dự án khi nghiệm thu, thanh quyết toán công trình và đôn đốc nhà thầu xây lắp thi công theo đúng thiết kế.
Ngành chức năng tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu UBND huyện Tân Lạc chỉ đạo Ban quản lý dự án tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện dự án dự án sân vận động trung tâm huyện Tân Lạc.
Đức Sơn.
