Việc liên tục phải gia hạn thời điểm đóng thầu với tần suất cao đặt ra nhiều vấn đề về năng lực của bên mời thầu. Ảnh: Nhã Chi.
Các gói thầu này thuộc một số dự án như: Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm; Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú - Giai đoạn I...
Một kịch bản cho nhiều gói thầu.
Ngay trong những ngày đầu năm 2018, Báo Đấu thầu liên tục nhận được thông báo gia hạn của BQL đô thị Hải Phòng. Tại Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, 4 gói thầu có thời điểm đóng thầu thay đổi tới 3 lần, gồm: Gói thầu số 18 Xây dựng tuyến đường Hoàng Văn Thụ và tuyến đường quy hoạch ven sông Cấm, bãi đỗ xe phía bờ Nam sông Cấm; Gói thầu số 17 Xây dựng, lắp đặt thiết bị hệ thống cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng; Gói thầu số 13 Bảo hiểm công trình; Gói thầu số 6 Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường.
Trong đó, tại Gói thầu số 18, thời điểm đóng thầu lần lượt thay đổi từ ngày 26/12/2017 lùi sang ngày 18/1/2018 và đến nay là lùi đến ngày 25/2/2018. Tính đến ngày 1/2/2018, thời điểm đóng thầu của gói thầu này vẫn chưa có gì là chắc chắn.
Tình trạng này cũng lặp lại ở 3 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Bắc sông Cấm như: Gói thầu số 6 Tư vấn quan trắc và giám sát môi trường; Gói thầu số 17 Xây dựng, lắp đặt thiết bị hệ thống cấp điện và hệ thống điện chiếu sáng; Gói thầu số 13 Bảo hiểm công trình...
Đây không phải là câu chuyện mới xảy ra trong năm 2017 tới nay mà trước đó, vào năm 2016, tình trạng này cũng từng xảy ra tại nhiều gói thầu khác tại BQL đô thị Hải Phòng như: 3 gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú - Giai đoạn I (Gói thầu số 15 - Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện nhẹ; Gói thầu số 14 - Xây dựng, cung ứng và lắp đặt đường cáp ngầm 22kV, trạm biến áp 1000kVA; Gói thầu số 13 - Mua sắm và lắp đặt bàn ghế, giường, tủ)...
Theo thống kê sơ bộ của Báo Đấu thầu, trong vòng hơn 1 năm qua, BQL đô thị Hải Phòng có đến gần 100 lượt gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu.
Vì sao phải gia hạn?
Việc một đơn vị liên tục phải gia hạn thời điểm đóng thầu với tần suất cao như nêu trên đặt ra nhiều vấn đề về năng lực của bên mời thầu liệu có đảm bảo, liệu có gây khó khăn cho các nhà thầu quan tâm hay không?
Để trả lời câu hỏi này, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với ông Lương Việt Hồng, Phó Giám đốc BQL đô thị Hải Phòng. Theo lý giải của ông Lương Việt Hồng, sở dĩ BQL này có nhiều gói thầu phải gia hạn liên tục như nêu trên chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Đó là do hàng năm Ban phải thực hiện quá nhiều gói thầu, đặc biệt là trong năm 2017, trong khi nguồn nhân lực lại có hạn. Với khối lượng công việc khổng lồ như vậy mà chỉ có khoảng 60 nhân viên, cho nên BQL bị quá tải, làm không kịp, chấm không kịp nên đành phải gia hạn, kéo dài thêm thời gian.
Khi đề cập đến giải pháp để khắc phục tình trạng này, tránh việc lặp đi lặp lại gây mất nhiều thời gian, chi phí, công sức cũng như gây phiền phức cho các nhà thầu, ông Lương Việt Hồng cho biết, BQL vừa cử 26 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về đấu thầu. Hy vọng, trong năm nay, tình trạng này sẽ sớm được cải thiện.
Lê Xuân.
