Nhiều dự án thuộc TKV chậm tiến độ, điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư gấp 2-5 lần. Ảnh: TL.
Theo báo cáo thanh tra mới đây đối với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), thanh tra đã chỉ ra hàng loạt dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, ảnh hưởng hiệu quả đầu tư khi đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cụ thể, có 48 dự án với tổng mức đầu tư hơn 97.506 tỷ đồng không đạt tiến độ thực hiện theo các quyết định đầu tư đã phê duyệt trong đó Công ty mẹ - Tập đoàn 43 dự án, tổng mức đầu tư 92.618 tỷ đồng; Tổng công ty Khoáng sản TKV 5 dự án, tổng mức đầu tư hơn 4.888 tỷ đồng.
Báo cáo chỉ ra các dự án điển hình như dự án Tổ hợp Bauxit- Nhôm Lâm Đồng; Dự án nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ; Dự án khai thác hầm lò Khe Chàm III; Dự án Khu liên hợp gang thép Lào Cai; Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sinh Quyền  Lào Cai.
Trong đó, dự án Tổ hợp Bauxit- Nhôm Lâm Đồng qua 4 lần điều chỉnh, đến lần điều chỉnh cuối (tháng 10/2013), tổng mức đầu tư cho dự án này đã tăng lên đến 15.414,4 tỷ đồng (tương đương 805 triệu USD), gần gấp 2 lần vốn đầu tư dự kiến ban đầu.
Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ qua 2 lần điều chỉnh, lần điều chỉnh gần nhất (ngày 14/2/2014), tổng mức đầu tư là 16.821 tỷ đồng, tương đương 814,9 triệu USD. Như vậy, tổng mức đầu tư của dự án đã tăng gấp hơn 5 lần vốn đầu tư dự kiến ban đầu, chậm 6 năm so với phê duyệt ban đầu.
Dự án khai thác hầm lò mỏ Khê Chàm III, Công ty than Khe Chàm theo Quyết định 464 ngày 26/2/2008 của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phê duyệt, tổng mức đầu tư là 2.768 tỷ đồng, công suất 2,5 triệu tấn/năm, thời gian thực hiện dự án từ 2006, hoàn thành năm 2011.
Điều chỉnh lần thứ nhất theo quyết định ngày 26/5/2015 với tổng mức đầu tư là 5.345 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2006 đến 2016 (chậm 5 năm), tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng 2.576 tỷ đồng, tăng gần 2 lần.
Nguyên nhân được chỉ ra là do quá trình khảo sát để lập dự án chưa lường hết được cấu tạo của địa chát công trình như độ cứng của đất đá, các vỉa than, các phay phá, mạch nước ngầm nên phải thực hiện điều chỉnh về sơ đồ khai thông, điều chỉnh và bổ sung một số lò chợ xây dựng cơ bản, chi phí đào lò.
Đối với dự án Khu liên hợp gang thép Lào Cai, báo cáo thanh tra cho biết, theo quyết định ngày 25/6/2009 của HĐQT CTCP Gang Thép Lào Cai phê duyệt thời gian khởi công năm 2009 và thời gian hoàn thành năm 2013, năm 2012 dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.499 tỷ đồng lên 1.955 tỷ đồng. Đến nay dự án tạm dừng thực hiện và tiến hành điều chỉnh mục tiêu, quy mô của dự án.
Với dự án khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sinh Quyền (Lào Cai) do Tổng công ty khoáng sản TKV làm chủ đầu tư, quyết định ngày 10/6/2009 tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.003 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2009-2015.
Tuy nhiên, dự án đã phải điều chỉnh 3 lần theo quyết định điều chỉnh lần 4 tổng mức đầu tư 2.564 tỷ đồng thời gian thực hiện chậm 2 năm so với quyết định phê duyệt ban đầu.
Nguyên nhân điều chỉnh dự án từ công suất 2,2 triệu tấn/năm lên 2,5 triệu tấn/năm để phù hợp với quy hoạch khai thác và chế biến khoáng sản.
Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra, có 14 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.773 tỷ đồng đã phải dừng thực hiện trong đó Công ty mẹ - Tập đoàn 2 dự án, tổng mức đầu tư 4.093 tỷ đồng, Tổng công ty khoáng sản TKV 12 dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.680 tỷ đồng.
NGUYỄN THẢO.
