Theo Thanh tra tỉnh Sơn La, việc phân chia, xác định khối lượng dân góp vốn vào một số dự án ở huyện Sông Mã chưa thực sự phù hợp, chưa căn cứ vào tính chất nội dung công việc và khả năng đóng góp của nhân dân.
Bên cạnh đó, Phòng giáo dục đào tạo huyện không thuê tư vấn quản lý dự án mà trực tiếp quản lý dự án là chưa đảm bảo quy định.
Kiểm tra về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án công trình tại huyện Sông Mã, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện còn thiếu hàng loạt thủ tục, hồ sơ.
Điển hình như, không có văn bản cử người giám sát tác giả của các đơn vị tư vấn thiết kế.
Không có báo cáo tình hình thi công hàng tháng của nhà thầu xây lắp. Chưa thực hiện công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định.
Hồ sơ, thủ tục thực hiện còn một số sai sót như nhật ký thi công ghi chép còn sơ sài, chưa lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình. Một số hồ sơ bản vẽ hoàn công chưa phản ánh đúng các kích thước, thông số thực tế thi công của các bộ phận, hạng mục công trình.
Theo cơ quan thanh tra, công tác khảo sát ở một số công trình ở huyện Sông Mã chưa phản ánh đúng địa hình, địa chất tại vị trí xây dựng công trình dẫn đến hồ sơ thiết kế còn có điểm bất cập, chưa phù hợp so với thực tế, quá trình thi công phải điều chỉnh, thay đổi. Tại một số công trình hồ sơ dự toán còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác.
Công tác đấu thầu, chỉ định thầu cũng mắc hàng loạt sai phạm.
Cụ thể, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất có nội dung chưa đảm bảo theo hồ sơ mời thầu và tiêu chí đánh giá của hồ sơ dự thầu được phê duyệt.
Công tác xét chấm thầu có một số nội dung chưa chính xác, không thực hiện rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt trong quá trình thương thảo theo quy định. Đáng chú ý, quá trình thi công chưa đảm bảo kích thước, thiếu khối lượng so với thiết kế ở một số hạng mục, phần việc.
Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành còn sai sót, vi phạm. Chưa thực hiện được việc quản lý, kiểm soát triệt để theo khối lượng, giá trị thực tế thi công, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán sai tăng về khối lượng tại một số hạng mục, phần việc. Tổng giá trị sai phạm trong thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành tại 46 dự án, công trình qua thanh tra phát hiện 1 tỷ 240 triệu đồng- ông Nguyễn Trung Cung- Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La khẳng định.
Cũng theo ông Nguyễn Trung Cung, một số công trình đã thi công hoàn thành chưa được đấu nối nguồn điện để sử dụng.
Một số công trình đường giao thông nền đường taluy âm bị sụt, sạt gây mất ổn định, rãnh bị đất bồi lấp.
Một số công trình thủy lợi tràn một bên kênh bị đứt gãy, đoạn kênh bị sập hỏng, chân móng trụ cầu máng bị xói, một số đoạn kề bị lún nứt, đá xây gia cố chân trụ bị sập chân khay, cầu máng bị sập hỏng.
\Về các biện pháp khắc phục, xử lý sai phạm, ông Nguyễn Trung Cung kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Sông Mã căn cứ vào các sai phạm, giao nội dung kiểm điểm, xem xét xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.
Thanh tra tỉnh Sơn La cũng kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định, đã được thanh toán tại 35 dự án, công trình với tổng số tiền 791,365 triệu đồng.
Đức Sơn.
