Dự án Thủy điện Hoa Thám được khởi công từ năm 2007, trong đó 70% sử dụng vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Cao Bằng, hiện dự án đang bỏ hoang. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+).
Liên quan đến tình trạng một số dự án thủy điện xây dựng chậm tiến độ do quy hoạch, vận hành sai quy trình gây ảnh hưởng đến nguồn nước tưới tiêu nông nghiệp, hoa màu, đe dọa tới tính mạng người dân đã được VietnamPlus phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan rà soát, xử lý các thủy điện vi phạm.
[Vỡ trận quy hoạch" thủy điện nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc].
Theo Báo cáo số 481/BC-VP ngày 19/6, do ông Lê Hải Hòa, Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng ký ban hành, nêu rõ: Về nội dung Đầu tư 80 tỷ đồng đổi lấy sự hoang phí phản ánh dự án thủy điện Hoa Thám xây dựng dở rồi bỏ hoang, qua kiểm tra cho thấy, năng lực tài chính của nhà đầu tư yếu kém. Vì vậy, thời gian thực hiện dự án kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Vậy hướng xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với dự án thủy điện Hoa Thám sẽ được triển khai thế nào? Ông Hòa cho biết, tại cuộc họp thường kỳ của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về giải quyết các vấn đề phát sinh, diễn ra sáng 15/6, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại dự án thủy điện Hoa Thám; đồng thời thu hồi các dự án xây dựng không đúng quy hoạch, không hiệu quả.
Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, dự án Thủy điện Hoa Thám được khởi công từ năm 2007 và tạm dừng thi công từ tháng 11/2011, do chủ đầu tư thiếu vốn. Từ năm 2004 đến nay, Công ty này đã thay đổi 8 lần giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều lần thay đổi lãnh đạo, giám đốc.
Dự án Thủy điện Hoa Thám có tổng mức đầu tư dự kiến trên 200 tỷ đồng, trong đó 70% sử dụng vốn vay của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Cao Bằng. Tính đến nay, chủ đầu tư đã vay tổng cộng gần 59 tỷ đồng. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tiếp tục đầu tư xây dựng dự án. Nếu dừng đầu tư xây dựng không có lý do chính đáng sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, cũng như xem xét thay thế chủ đầu tư mới.
[Quy hoạch thủy điện Việt Nam: "Quản lý kém nên có rất nhiều lỗ hổng"].
Nhà máy thủy điện Bản Rạ, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+).
Đối với các dự án đã đưa vào vận hành, như Nhà máy thủy điện Bản Rạ , tại huyện Trùng Khánh, ngay sau khi có thông tin phản ánh, ngày 23/5/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Văn bản số 1502/UBND-CN chỉ đạo giải quyết việc khắc phục thiệt hại do Nhà máy thủy điện Bản Rạ gây ra.
Cụ thể, Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đông Bắc chi trả dứt điểm tiền đền bù thiệt hại hoa màu cho người dân, thời gian hoàn thành trước 30/6/2017; tổ chức thi công xây dựng cầu Bản Mom, hoàn thành dứt điểm các tuyến mương còn lại theo đúng cam kết, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2017.
[Kiến nghị dừng mua điện nếu Nhà máy thủy điện Bản Rạ "phớt lờ" cam kết].
Bên cạnh Dự án Thủy điện Bản Rạ, dự án thủy điện Hoa Thám, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng có ý kiến chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra đối với dự án thủy điện Bảo Lâm 1. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu chủ đầu tư lắp đặt camera giám sát việc vận hành xả dòng chảy tối thiểu và xả nước phát điện truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng để theo dõi theo quy định. Hiện tại, phía Công ty đã nghiêm túc thực hiện.
Riêng với nội dung  Chậm tiến độ 10 năm doquy hoạch, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết, đến cuối năm 2016, chủ đầu tư thủy điện Tiên Thành đã hỗ trợ cho chủ đầu tư thủy điện Hòa Thuận số tiền 3,7 tỷ đồng. Hiện tại, các nhà đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, đến quý 4/2018, cả hai dự án sẽ đưa vào vận hành phát điện./.
