Một số công trình giao thông nông thôn chưa được triển khai thi công. Ảnh minh họa.
Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được ký kết tại Hiệp định số 854 ngày 8/8/2012 giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ KuWait về phát triển kinh tế Ả rập. Hiệp định được ký kết bằng đồng Dina (KWD), nhưng toàn bộ chi phí của dự án được tính bằng đồng Việt Nam...
Theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện Dự án Phát triển nông thôn đa mục tiêu tại huyện Đà Bắc, Ban Quản lý đã để xảy ra nhiều sai phạm, cụ thể:
Trong hợp phần giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình xã hội, đoàn thanh tra đã phát hiện tổng giá trị sai phạm là 721,9 triệu đồng, gồm: Do thi công thiếu khối lượng, dự toán tính sai vượt khối lượng. Ngoài giá trị phát hiện sai phạm nêu trên, qua thanh tra cho thấy giá trị dự toán tính sai, thiếu khối lượng trên 415 triệu đồng.
Trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và các đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán và Ban Quản lý dự án, trong quá trình giám sát thi công công trình còn có thiếu sót, chưa thực sự chặt chẽ. Đồng thời có nguyên nhân khách quan do các công trình xây dựng trên địa bàn rộng, địa hình khó khăn, nhiều công trình được triển khai thi công cùng thời điểm, ảnh hưởng đến việc kiểm tra, giám sát thi công công trình của Ban Quản lý dự án.
Bên cạnh đó, kết luận chỉ ra, nhật ký thi công ghi chép chưa đầy đủ, chưa chi tiết. Đến tháng 11/2017, còn công trình hồ Phu Ông, xóm U Quan, xã Mường Chiềng (gói thầu xây lắp số 4) chưa triển khai thi công; còn một số công trình phải được thiết kế điều chỉnh, bổ sung khối lượng, đảm bảo việc thi công các công trình hoàn thành, phù hợp với thực tế, việc vận hành, sử dụng an toàn, đạt chất lượng, hiệu quả.
Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi tổng số tiền 206,5 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình để nộp ngân sách Nhà nước.
Đồng thời, kiến nghị Ban Quản lý dự án cần đôn đốc các nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nộp số tiền sai phạm của gói thầu tư vấn số 6 theo đúng quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh; đôn đốc nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 thi công bổ sung khối lượng theo đúng thiết kế của công trình đường liên thôn xóm Bương, xã Tân Pheo.
Ngoài ra, giảm trừ giá trị chi phí xây lắp số tiền trên 374,4 triệu đồng, chi phí giám sát thi công số tiền 14,6 triệu đồng; chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (gói thầu tư vấn số 4) số tiền gần 6 triệu đồng khi nghiệm thu, thanh quyết toán các gói thầu của dự án; giảm trừ tương ứng giá trị chi phí giám sát thi công với giá trị giảm trừ khối lượng xây lắp không phải thi công đối với công trình đường liên thôn xóm Phổn đi Thùng Lùng, xã Tân Pheo, công trình đường xóm Bống - Diều Bồ, xã Tân Minh, công trình bai mương Nà Quyền, xã Mường Chiềng..
Về xử lý hành chính, Thanh tra tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với khuyết điểm, thiếu sót, tồn tại nêu trên để công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
Bảo Anh.
