Đây là thông tin được Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2018 vừa công bố.
Theo Báo cáo, tại Gói thầu số 1, hiện tiến độ đạt 76,3%, nhà thầu đang triển khai thi công tại khu vực dốc hạ ngầm, tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy mạnh công tác thi công 4 cầu đặc biệt, công tác hoàn trả để dỡ hàng rào, thi công hệ thống thoát nước, bê tông bảo vệ thân trụ.
Ở Gói thầu số 2, tiến độ tổng thể đạt 48,4%. Hiện nhà thầu đang thi công xà mũ ga 8, tầng trung chuyển và ke ga của các ga 1-7; tiếp tục xử lý các giao diện CP02 với CP06 và CP07, đang triển khai thiết kế kết cấu mái thép, kiến trúc và điện nước. Gói thầu số 4 đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu hoàn thành.
Nguyễn Thủy.
