Theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình, tổng mức đầu tư Dự án là hơn 410 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện nhằm cung cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu bao gồm đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa cộng đồng, trạm cấp nước sinh hoạt, chợ.
Đến nay, Dự án về cơ bản đã gần hoàn thành, tuy nhiên trong quá trình thực hiện để xảy ra một số sai phạm khiến nhân dân địa phương bức xúc.
Vào cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, trong hợp phần giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình xã hội của Dự án này đã phát hiện tổng giá trị sai phạm là 721 triệu đồng.
Cụ thể, thi công thiếu khối lượng 357 triệu đồng, dự toán tính sai vượt khối lượng 364 triệu đồng.
Ngoài giá trị phát hiện sai phạm nêu trên, qua thanh tra cho thấy giá trị dự toán tính sai thiếu khối lượng 415 triệu đồng.
Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhận định, trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và các đơn vị thẩm tra thiết kế, dự toán và Ban Quản lý dự án, trong quá trình giám sát thi công công trình còn có thiếu sót, chưa thực sự chặt chẽ.
Quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ban hành các quyết định thu hồi tổng số tiền 206 triệu đồng sai phạm.
Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiến nghị giảm trừ giá trị chi phí xây lắp số tiền trên 374,4 triệu đồng.
Thanh, quyết toán các gói thầu của dự án, giảm trừ tương ứng giá trị chi phí giám sát thi công với giá trị giảm trừ khối lượng xây lắp không phải thi công đối với công trình đường liên thôn xóm Phổn đi Thùng Lùng, xã Tân Pheo, công trình đường xóm Bống - Diều Bồ, xã Tân Minh, công trình mương Nà Quyền, xã Mường Chiềng.
Đồng thời, Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Ban Quản lý Dự án kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân đối với sai phạm nêu trên.
Đức Sơn.
