Cống ngăn triều Mương Chuối là công trình lớn nhất trong 6 cống nằm trong dự án - Phạm Hữu.
Dự án chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Công trình hoàn thành sẽ kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570 km vuông, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.
Tổng kinh phí 10.000 tỉ đồng và được khởi công hồi tháng 6.2016, dự kiến đến cuối tháng 4.2018, công trình sẽ hoàn thành.
Trong dự án gồm có 6 cống kiểm soát triều tại các cửa rạch, kênh trên địa bàn các Quận 1, 4, 7, 8, H.Nhà Bè và H.Bình Chánh; và thuộc các khu vực Bến Nghé, Phú Xuân, Cây Khô, Tân Thuận, Phú Định và Mương Chuối.
Các trụ chính ở cống Mương Chuối cơ bản đã thành hình với cấu trúc bê tông cốt thép.
Tiến độ thi công tại cống Mương Chuối hiện tại đang thi công dầm dáy D2, D4, lắp đặt cốt thép, hoàn thiện bê tông trụ Pin T5, thi công âu thuyền, hoàn thiện 2/5 trụ pin chính và chuẩn bị công tác gác dầm.
Một trụ Pin tại cống Mương Chuối.
Về quy mô bề rộng cống từ 40 - 160 m; xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12 mét khối/giây, 1 trạm bơm tại cống Tân Thuận công suất 24 mét khối/giây, 1 trạm bơm tại cống Phú Định công suất 18 mét khối/giây. Trong đó, hệ thống cống Mương Chuối là công trình có quy mô lớn nhất trong 6 cống.
Cần cẩu đang rút các cọc nhồi khỏi mặt nước để trả lại thông thoáng cho dòng sông.
Công trình xây dựng cống Phú Xuân nằm trên sông Rạch Đĩa, khu vực giáp ranh giữa Quận 7 và H.Nhà Bè.
Cống được thiết kế có 2 cửa van nằm dưới mặt nước. Mỗi cửa van nặng 300 - 400 tấn, chiều cửa dài 40 m.
Hiện tại cống Phú Xuân đã hoàn thiện tháp T1, T2, T3 đến cao độ 21.5 m, thi công cọc, cừ, xà mũ và tường chắn sóng Gác lao dầm Supper T, chuẩn bị công tác thực hiện nhà quản lý vận hành, chuẩn bị lắp cửa van và hệ thống điều khiển Scada.
Ngoài ra, các công nhân tham gia xây dựng dự án luôn hoạt động hết công suất, thi công xuyên tết để đảm bảo tiến độ hoàn thành.
Công trình xây dựng cống Bến Nghé, cống nằm trên kênh Tàu Hủ, nối giữa quận 4 và 1.
Tại cống Bến Nghé, tiến độ thi công và lắp đặt cốt thép bản đáy, đổ bê tông bản đáy, gia công lắp đặt thép trụ Pin, đổ bê tông trụ.
Cống Tân Thuận được xây dựng ở khu vực nối giữa quận 4 và 7.
Tiến độ tại cống Tân Thuận đang thi công Buồng Bơm và trụ pin T1, thi công lắp đặt ván khuôn, cốt thép. Đổ bê tông trụ T2.
Phạm Hữu.
