Trụ sở Đảng ủy  HĐND  UBND xã An Khê. Ảnh: Trọng Tài.
Thanh tra 2 công trình: Nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy  HĐND  UBND xã và Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã An Khê, đoàn thanh tra khẳng định, chủ đầu tư (CĐT) và các nhà thầu đã cơ bản tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục quản lý và chi phí triển khai đầu tư xây dựng công trình.
Tuy nhiên, tại công trình Nhà làm việc 3 tầng trụ sở Đảng ủy  HĐND  UBND xã, đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra giải pháp xử lý nền chưa phù hợp nên đã dẫn đến việc làm phát sinh thêm chi phí; công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình tăng hơn so với thiết kế; UBND xã chưa tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi phê duyệt.
CĐT chưa kiểm tra chặt chẽ danh sách các nhà thầu phụ khi ký kết hợp đồng, dẫn đến việc để đơn vị tư vấn khảo sát sử dụng nhà thầu phụ không có trong hợp đồng và chưa được CĐT chấp thuận.
Công tác nghiệm thu, quyết toán và phê duyệt quyết toán một số công việc chưa đúng, dẫn đến việc thanh toán giá trị khối lượng công việc hoàn thành cho một số đơn vị tăng; việc ghi chép sổ nhật ký thi công chưa đúng quy định; công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra.
Ngoài những thiếu sót trên, tại công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã, CĐT còn phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thi công khi chưa được phòng chuyên môn của UBND huyện thẩm tra theo quy định; công tác lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình sai về áp dụng mã hiệu công việc và tính tăng so với thiết kế về khối lượng bê tông cột, xây cổ móng...
Ngoài ra, UBND xã chưa tổ chức thẩm định kế hoạch đấu thầu trước khi phê duyệt; chưa thực hiện thương thảo hợp đồng với nhà thầu thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát chưa đăng ký thông tin năng lực theo quy định...
Trước những sai phạm trên, đoàn thanh tra đã kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán 2 công trình hơn 138 triệu đồng.
Đồng thời khẳng định, để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại trên trách nhiệm thuộc về CĐT và các đơn vị có liên quan chưa thực hiện đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng.
Qua đó yêu cầu, UBND xã An Khê tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền trong việc tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khẩn trương đôn đốc thu hồi số tiền sai phạm của các đơn vị đã nhận thanh toán tăng theo đúng thời hạn.
Được biết, sau hơn 1 năm kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, UBND xã An Khê vẫn chưa thực hiện thu hồi xong số tiền sai phạm. Việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm theo chỉ đạo cũng chỉ được xã thực hiện một cách "hời hợt", chiếu lệ...
Trọng Tài.
