Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Cang kết luận buổi làm việc. Ảnh: CT.
Theo báo cáo của UBND huyện Bến Lức, trong hai năm 2014 - 2016 tỉnh hỗ trợ và bố trí vốn 229,007 tỷ đồng (trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 10,850 tỷ đồng) đầu tư 115 dự án, đến nay 93 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 22 dự án đang thi công. Khối lượng thực hiện 223,014 tỷ đồng đạt 97% so kế hoạch. Tổng giá trị đã giải ngân 223,014 tỷ đồng... Đa số các chủ đầu tư có năng lực và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định. Các nhà thầu đều chấp hành theo quy định về quản lý đầu tư, nhìn chung các đơn vị thi công trên địa bàn huyện là đơn vị có kinh nghiệm, tổ chức thi công chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn lao động...
Bên cạnh đó, UBND huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm khi có sai sót và kịp thời chấn chỉnh hạn chế theo kết luận của Kiểm toán nhà nước như giảm thanh toán 1,034 tỷ đồng và xuất toán 108 triệu đồng. Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số trường hợp còn chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công như: Công trình nâng cấp đường Gia Miệng, Trung tâm Văn hóa thể thao xã Thanh Phú và đường liên xã Nhựt Chánh - Mỹ Bình. Một số nhà thiết kế, lập dự toán năng lực còn hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạng mục vượt tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ thi công...
Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó chủ tịch UBND huyện Bến Lức cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát công trình và sẽ có hướng khắc phục trong thời gian tới.
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Cang cho rằng, huyện Bến Lức là địa bàn trọng điểm có nhiều công trình xây dựng lớn, khối lượng công việc khá nhiều. Các cơ quan, ban ngành đã có nhiều cố gắng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua giám sát cho thấy việc lựa chọn nhà thầu và tư vấn tổ chức đấu thầu còn hạn chế. Việc tuân thủ an toàn lao động một số công trình chưa bảo đảm.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnhnhấn mạnh, thời gian tới, UBND huyện cần có giải pháp khắc phục, tăng cường quản lý chỉ đạo nhất là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cộng đồng, tuân thủ an toàn lao động trong thi công, cần có biện pháp xử lý quyết liệt hơn nhất là với nhà thầu trì trệ. Tăng cường công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với đơn vị sử dụng. Công khai minh bạch công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Đoàn công tác đi khảo sát công trình đường giao thông. Ảnh: CT.
Trước đó, sáng ngày 4/5/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP Tân An về công tác thực hiện đầu tư công giai đoạn 2014 - 2016.Theo báo cáo của UBND TP Tân An, ngay sau khi được giao làm chủ đầu tư một số công trình do ngân sách tỉnh đầu tư, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được triển khai, tuy nhiên theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, quy định 100% hộ dân đồng tình nâng cấp mở rộng đường giao thông thì mới triển khai thực hiện, tuy nhiên trên thực tế rất khó đạt 100% hộ dân đồng tình nên nhiều công trình bị ảnh hưởng tiến độ triển khai thi công công trình.
Về công tác thanh quyết toán, tỷ lệ giải ngân trong 3 năm 2014 - 2016, UBND TP Tân An được giao chủ đầu tư các nguồn vốn từ ngân sách là 268,919 tỷ đồng (trong đó trái phiếu Chính phủ 6,716 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 262,203 tỷ đồng). Kết quả giải ngân 268,827/268,919 tỷ đồng đạt tỷ lệ 99,9%. Quyết toán vốn 39/48 hạng mục công trình, đúng theo quy định, không có dự án chậm kéo dài, số vốn quyết toán 244,634 tỷ đồng...
Đoàn giám sát đi kiểm tra một công trình được đầu tư trên địa bàn TP Tân An. Ảnh: CT.
Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn Giám sát và TP Tân An nêu nhiều ý kiến đóng góp trong đó thúc đẩy nhanh hơn nữa mục tiêu tiến lên độ thị loại II trước năm 2020, do đó cần phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, có các giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện thành công. TP Tân An kiến nghị tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ vốn để đầu tư các công trình : Kè sông Bảo Định (đoạn phường 3 - 4), kè sông Vàm Cỏ Tây (phường 3 - 6), nâng cấp mở rộng quốc lộ 62...
Chu Tuấn.
