Dù có nhiều nỗ lực nhưng việc giải phóng mặt bằng ở TP Vinh cho một số dự án tiểu đô thị Vinh gặp nhiều khó khăn. Ảnh Nguyên Nguyên.
Chiều 21/6, Thành ủy Vinh đánh giá kết quả thực hiện, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về bồi thường GPMB và tái định cư các công trình thuộc dự án phát triển đô thị Vinh. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì buổi làm việc.
Hiện nay, dự án Phát triển đô thị Vinh còn 6 gói thầu xây lắp bị chậm tiến độ do vướng GPMB.
Tại gói thầu xây dựng đường Hưng Tây - Vinh còn 24 hộ và 4 tổ chức, doanh nghiệp là Xí nghiệp đầu máy Vinh, Quỹ tiết kiệm Ngân hàng Công thương Nghệ An, Công ty TNHH Thương mại Kim Liên, Công ty CP Vận tải ô tô số 5 và phần đất chợ Quán Bàu gồm 80 hộ kinh doanh chưa thống nhất GPMB.
Gói thầu đường nối Quốc lộ 46 đến đường ven sông Lam hiện còn vướng phần đất ở của 26 hộ, 2 nhà thờ họ và đất của Đại đội công binh 17; Gói thầu xây dựng hồ điều hòa hiện còn 3,7ha đất canh tác; Gói thầu nâng cấp cải tạo hào xung quanh thành cổ Vinh còn 8 hộ; khu tái định cư Quán Bàu còn 1 hộ.
Tại những gói thầu này các hộ dân và tổ chức, doanh nghiệp chưa thống nhất các phương án đền bù hỗ trợ GPMB và tái định cư, không đồng ý giá đất nơi đi, nơi đến; một số hộ yêu cầu điều chỉnh, bố trí lại đất tái định cư sau khi bàn giao mặt bằng để xây dựng nhà ở. Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất một số hộ còn khó khăn.
Thành ủy Vinh bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về bồi thường GPMB và tái định cư các công trình thuộc dự án phát triển đô thị Vinh. Ảnh: Võ Huyền.
Kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường xã tập trung quyết liệt hơn trong công tác GPMB. Giao cho Ban quản lý công trình đầu tư xây dựng Vinh và UBND phường Quán Bàu sớm triển khai xây dựng chợ tạm để di dời các hộ kinh doanh tại chợ Quán Bàu.
Thành ủy Vinh thống nhất quy hoạch xây dựng đường nối QL46 với đường ven Sông Lam đoạn qua khu dân cư với phương án xây dựng lòng đường rộng 35m. Đối với một số hộ và các tổ chức, doanh nghiệp trong diện phải giải tỏa gấp, thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế, bảo vệ thi công trước 30/ 6/2017.
Vỉa hè 'thất thủ' trên một số tuyến đường, chính quyền TP Vinh nói gì?
Võ Huyền.
