<https://www.eisenbahnbruecken-ehm.de/news-reader/sternbruecke-was-war-was-wird-sein.html#/schema/news/194>
<http://schema.org/text>
"Was ist passiert?\nWir haben uns in den letzten Wochen, Monaten und Jahren intensiv mit den Planfeststellungsunterlagen befasst. Es zeichnet sich inzwischen ab, dass wir den Planfeststellungsbeschluss gegen Ende des Jahres 2023 erhalten werden. Warum das ein wichtiger Meilenstein ist, können sie hier lesen.\nNatürlich dürfen wir erst anfangen zu bauen, wenn der Beschluss vorliegt. Allerdings dürfen wir bauvorbereitende Arbeiten durchführen. So haben wir in den letzten Wochen Suchschachtungen zur Erkundung von Leitungen im Untergrund rund um die Brücke vorgenommen.\nEin weiteres Thema, dass uns in den letzten Wochen stark beschäftig hat, war die Kampfmittelsondierung im Bereich der Fern- und Regionalbahn im Juli. Zum Glück haben wir dabei keine Kampfmittel, wie zum Beispiel Blindgänger aus dem 2.Weltkrieg gefunden, die geborgen werden müssen. Mehr dazu finden sie hier.\nWas wird kommen?\nNach der Kampfmittelsonderung ist vor der Kampfmittelsondierung, denn wir befinden uns noch mitten im Prozess der Baugrunderkundungen. Im Oktober werden wir erneut den Boden auf Hinterlassenschaften aus den letzten kriegerischen Auseinandersetzungen untersuchen müssen. Betroffen ist dann der Gleisbereich der S-Bahngleise.\nDas Errichten der Kabelhilfstrasse war ursprünglich für diesen Herbst vorgesehen. Da wir den Planfeststellungsbeschluss nun für Ende 2023 erwarten, verschiebt sich auch das Aufstellen der Kabelhilfstrasse. Zur Zeit gehen wir davon aus, dass wir die Anlage im Frühjahr 2024 aufstellen werden.\nfiles/pages/02_projekte/01_sternbruecke/img/Sternbruecke_naechtliche_Suchschachtungen.jpg\nNächtliche Suchschachtungen\nfiles/pages/02_projekte/01_sternbruecke/img/Sternbruecke_Kampfmittelsondierungen_Juli_23.jpg\nKampfmittelsondierungen im Gleisbereich"
<https://www.eisenbahnbruecken-ehm.de/news-reader/sternbruecke-was-war-was-wird-sein.html>