臺北表演藝術中心

设计规划

台北表演艺术中心是一座地下1层、地上12层高、外表新颖的特殊建筑物。建筑主体外墙的帷幕墙系统由S波浪玻璃组成，三个剧场的外墙则采用平面铝板和弧形铝板，隔震系统也是非常重要的设计之一，采用新颖的基础隔震系统。本建筑包含一座1500席之大剧院、两座800席的球形镜框式及多形式中型剧场，最大特色为三座剧场平时可独立运作；若需大型演出，还可将其中两个剧场连通组合成可容纳2550席、长65米、宽18米的“超级大剧场”。地下一层有89组隔震装置，提供汽车停车格200格、机车停车格353格。

工程进度

2008年，台北艺术中心建筑设计经国际竞图决定，由雷姆·库哈斯与奥雷·舍人所带领的大都会建筑事务所及姚仁喜所带领的大元联合建筑师事务所团队胜出。建筑工程由台北市政府文化局主办，台北市政府捷运工程局东区工程处代办，理成营造施工。2012年2月16日，台北艺术中心建筑工程正式动工。2013年10月13日，台北市政府文化局宣布，资深剧场舞台设计师王孟超于本年9月担任台北艺术中心筹备主任，任期三年。2014年8月27日，台北艺术中心上梁典礼。2014年12月25日柯文哲市府上任后，台北艺术中心改名为台北表演艺术中心。2015年10月6日，台北市市长柯文哲视察台北表演艺术中心建筑工地，但此时工程进度已经严重落后，原定进度65%、实际进度只有50%。2016年4月，台北市政府捷运工程局局长周礼良递交辞呈，他解释，他原本计划只做一年局长、到2015年12月25日就结束，但因台北表演艺术中心建筑工程进度落后而留下来继续监督，最近工程进度经有起色，遂提出辞呈。2016年5月，由迪化温水游泳池活化而成的台北试演场（台北市大同区延平北路四段200号）启用，延伸成为台北表演艺术中心的剧场后台。2016年11月10日，理成营造宣布倒闭，理成营造董事长衣治凡发给员工的公开信表示，“因北艺中心工程已经超过我们施工专业范畴与财力负担能力，在收入与支出无法合理平衡下，造成今天我们发生跳票的不堪结束”，理成营造将透过法律程序声请破产。同日，台北市政府捷运工程局表示，台北表演艺术中心建筑工程进度已经达73.82%，捷运工程局获知理成营造跳票之后已经封锁工地大门，管控工地人员车辆只出不进，并依契约规定扣留理成营造应得的工程款及履约保证金等。2017年8月9日，台北市政府捷运工程局表示，台北表演艺术中心建筑工程经台北市政府委托第三方公证单位进行鉴定并处理善后，将未完成部分重新发包，并考量台风季节及防汛期影响，决定采分标发包方式办理：第一标外墙工程于2017年7月13日完成重新发包，由双喜营造得标，并于2017年7月28日签约、8月9日重新开工，包括外墙帷幕（含波浪型玻璃）、防水、圬工及需配合外墙施作等部分机电工程，预计2018年10月份完工。2018年4月10日，王孟超表示，台北表演艺术中心建筑工程原本预定2017年10月完工，但因内部装修工程尚未标出，至少2020年才能完工，但仍可能再需等到2021年才能正式营运。
2018年7月，台北表演艺术中心内部装潢工程由安仓营造、泰创工程及旭冠机电等共同承揽，预计2018年9月复工、2020年竣工。

争议

2013年5月1日，民主进步党台北市议员林世宗质疑，台北艺术中心设计费高达新台币5.7亿元、占总经费比例11.8%，2012年风光动工，本年3月台北市政府文化局还向台北市议会提案追加预算新台币6.2亿元、使总经费垫高到新台币59.9亿元；台北艺术中心仅有地下一层停车场，提供汽车停车格200格及机车停车格353格，难满足三、四千人参观民众及工作人员需求，更制造周边交通紊乱，他要求开挖地下二层以增加停车空间。台北市政府文化局回应，台北艺术中心追加预算新台币6.2亿元，是因应基地实际地质状况增加开挖及基础隔震系统，增设绿建筑帷幕波浪玻璃，并增加楼地板面积二万平方米及剧场专业设备等，本年3月19日台北市政府市政会议通过，本年3月29日向台北市议会提案；台北艺术中心启用后，会鼓励多搭台北捷运列车、少开车，配合整顿与台北捷运剑潭站之间地下通道，推出搭乘大众运输工具可享票价优惠、远处停车免费接驳、人员疏导等方式；而再往下开挖工程至少再延一年，不可能此时变更设计。
2015年10月6日，台北市市长柯文哲视察台北表演艺术中心建筑工地，民主进步党台北市议员王威中当面质问台北市政府捷运工程局局长周礼良，认为台北表演艺术中心建筑工程进度严重落后、不可能如期完工。周礼良回应，大都会建筑事务所对工程品质要求非常严格，也让台北市政府捷运工程局非常困扰，但是捷运工程局非常乐意接受；捷运工程局评估，台北表演艺术中心将于2016年6月完成主体工程，后续收尾工作、配合验收工作预计2016年底完工，这是全世界注目的工程、也是非常了不起的艺术，“相信我们，会把这东西盖好”。柯文哲说，希望台北表演艺术中心建筑工程如期如质完工，不要为了赶工就随便做，如果有问题就明讲；至于工程进度，他相信团队的专业，若工程延宕，“一定是拔掉”周礼良。
2016年11月11日，王威中召开记者会质疑，理成营造负债超过新台币20亿元，标下台北表演艺术中心建筑工程是拿该案预付款新台币7.6亿元现金填补自身财务缺口，并预谋多次提出追加预算，但柯文哲上任后未轻易同意追加预算，因此决定摆烂到底；他质疑，台北市政府捷运工程局东区工程处、台北市政府文化局等单位为理成营造护航。同日，台北市政府捷运工程局东区工程处处长简哲宏回应，台北表演艺术中心建筑工程完成7成左右，也没有公共安全的疑虑，“较困难的部分都已完工，理成的倒闭是财务问题而非工程问题”，完成接管及清算的法律程序后预计2个月内就可以重新招标；台北表演艺术中心外型特别，确实有些工法较为特殊，但东区工程处全都秉持契约与专业规定要求。同日，台北市政府文化局主任秘书刘得坚回应，台北表演艺术中心相关预算是用于软件建设与人才培育，文化局仍会继续编列；王孟超回应，台北表演艺术中心筹备处因应理成营造倒闭一事，已签约实验档期表演仍会如期演出，若台北表演艺术中心未完工则移至其他场地表演。同日，柯文哲说，台北表演艺术中心建筑工程停工原因是私人公司财务问题、不是台北市政府有违法行为，他于本日上午指示3名副市长组成专案小组，估计不能停工太久，若停工太久“会整个废掉”。同日，音乐人陈乐融说，台北表演艺术中心注定无法在柯文哲第一个市长任期内开幕，以柯文哲市府的沟通能力与应变态度，理成营造宣布倒闭绝对是场大灾难，但“除了表演艺术圈的人关心（？）外，一般人民大概无感”。