布仑口水库

枢纽大坝

坝址位于布仑口湖口以下约1.0km处。坝轴线为直线，坝型为心墙土石坝。正常蓄水位相应库容5.267m，死库容1.94亿m³，兴利库容3.327亿m³。总库容639亿m³。
兴建该工程后，经布仑口水库的调蓄，初期可使下游灌区扩大灌溉面积69.16万亩，最终可使扩灌面积增加到179.16万亩。当遇100年一遇洪水时，可使洪峰流量从499m³/s削减到450m3/s，当遇2000年一遇洪水时，可使洪峰流量从960m³/s削减为637m³/s。
枢纽区右岸开敞式溢洪道；浇筑式沥青混凝土心墙坝；左岸导流兼泄洪冲沙洞；引水发电洞和地面发电厂房。设计最低发电水位3283米高程.

发电系统

整个引水系统总长约18.6公里，电站厂房位于坝址枢纽区下游约19 km，电站安装发电机组3台，机组设计引用流量3×12.7每秒立方米，毛水头659.5米，净水头为645.5 m，最小水头600.0m，加权平均水头637.5m。装机4×5万kW，保证出力69.8 MW，多年平均发电量6.73亿 kW·h，220千伏送出线路长97km。

历史

2009年1月21日经《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于盖孜河布仑口-公格尔水电站建设项目核准的批复》（新发改能源[2009]162号）批准。概算总投资22.04亿元。自筹占20%，申请国家拨款占40%，贷款占40%，建设期还贷利息的利率按6.21%计算。设计施工总工期为39个月。 
2009年4月28日开工。2011年5月26日截流。2012年6月30日大坝填筑到设计度汛高程。2012年7月16日下闸蓄水。18.5公里隧洞沿线分布有3.6km冰渍层隧洞软岩围岩无法自稳、6.9公里的云母石英片岩超高地温达140℃、岩爆且含辐射的4公里花岗岩等十分复杂地质环境。2013年7月10日发电引水隧洞全线贯通。2014年6月30日14时，最后一台机组带负荷成功并入新疆电网，并实现72小时持续正常运行。