月眉路都市計畫道路改善拓寬工程

路线规划

基隆市区和新北市瑞芳区之间主要仅透过市道102号连接，尽管台62线、台62甲线对于基隆市区具备外环功能，但未直接连接基隆市区且禁止一般机车通行，而对疏解两地区之间的交通效果有限。信义区月眉路65巷、六和街（皆属原乡道市北11线）与瑞芳区月眉路（区道北122线）相接，可作为两区之间替代道路，惟基隆段路宽狭窄、纵坡度大、路型曲折，充斥转弯半径过小的发夹弯，无法有效分担两区之间交通流量，驱使基隆市政府规划此改善拓宽工程。
该工程在2003年由内政部营建署同意纳入基隆生活圈道路交通系统建设计划，2005年开始设计并在隔年完成设计。宏邦机械开发有限公司欲申请营运土资场，工程计划因此分为北段的第一标、南段的第二标。全线长约2.5公里，路宽从6米拓宽到13米，包含双向2混合车道各5米与人行道。工程名称仅管有“月眉路”，但并未和基隆市信义区月眉路主线相连。

第一标

全长约1.2公里，起自月眉路65巷和六和街口，止于朝天宫、土资场附近，与第二标相隔约0.3公里直线路段，从起点可藉六和街往北续行至东明路联络基隆市区。由于起迄点直线距离短且高度落差大，第一标采原路（月眉路65巷）改善路型与拓宽，在高处另设有2座景观台。原路陡峭、转弯半径小，本标藉拉长路线与加大转弯半径以明显改善行车平顺程度，但需局部削挖山壁。
第一标工程经费约新台币1.5亿元，因宏邦机械开发有限公司申请土资场营运而回馈经费，在2018年5月动工，预定2019年底完工。

第二标

全长约1.2公里，起自月眉路65巷、与第一标终点间隔约0.3公里直线路段，止于省市界连接新北市瑞芳区的月眉路（北122线），从终点可藉月眉路往南续行至瑞泰桥或瑞竹路联络四脚亭地区。原路（月眉路65巷、六和街）所经地形起伏大，因此在附近另辟新路，从通往灵泉禅寺的弯道前与原路分离，并在跨越原路前开始775米的高架道路，在拥恒文创园区入口前降至平面。
第二标工程经费约新台币4.4亿元，由基隆市政府办理、内政部营建署补助，2013年10月9日动工兴建，预定2018年11月完工。

争议

月眉路拓宽工程自规划至兴建，质疑和批评声浪不断。基隆市政府主张该工程可实质改善基隆市区和瑞芳之间的交通问题，但该工程只改善了基隆市路段，新北市路段并未规划拓宽，瑞芳月眉路路型虽然较佳但仍狭窄，四脚亭道路更大多只有一线道，拓宽工程实质效益可能大打折扣。全线建筑在山区，周边人烟罕至，却可直达拥恒文创园区，而饱受批评有图利之嫌、质疑工程必要性。
基隆市议会多数议员原反对编列该工程预算，但2012年仍强行通过，并征收灵泉禅寺0.3公顷土地，招致寺方强烈不满、控诉“官商勾结”，进而查出时任议长黄景泰疑似勾结拥恒文创园区负责人陈振丰，透过暖暖区议员郑怡信游说，以“茶叶罐”（内塞新台币20万或50万元）贿赂议员支持拓宽工程预算。为此2014年8月20日检方大举搜索基隆市议会，国民党、民进党总共高达18位议员名列被告，几乎倾覆半个市议会。
拓宽工程第二标曾发生两起重大工安意外。2014年5月15日靠近灵泉禅寺路段吊车吊臂断裂翻覆，造成驾驶1人死亡。2017年3月27日疑似施工操作不当，钢模瞬间塌陷，3名印尼籍工人从20米高的桥墩重摔，造成2死1伤，事后查出施工不符程序，3名工人更是“逃逸外劳”，勒令停工改善。最初预定2015年9月完工的第二标原已延后到2017年6月，工安意外后完工期程继续延展3次到2018年12月底。