達德公所

达德公所位于香港元朗区屏山，邻近聚星路。达德公所建于清朝咸丰年间，至今约有150年历史，是香港现存唯一兼具村落联盟的聚会、祭祀及其乡约属下的露天市集管理处的公所。达德公所、聚星楼及邓氏宗祠是屏山三大重要文物建筑，当中达德公所包括中国大陆宝安在内，唯一供奉抗英烈士的地方，具有相当历史意义。
1998年，达德公所被评级为一级历史建筑，于2010年5月17日获再确认评级，并被视作已列入宣布为古迹的“备用名单”。并于2013年2月20日获古物咨询委员会重申宣布为古迹的建议。

历史

屏山位于后海湾之旁，水陆交通便利，附近元朗和屯门约39个村落合组成“约”，称为“达德约”，领袖为屏山邓族二十世祖邓瑞泰。其后， 邓瑞泰的三子邓勋猷继承了联盟领袖之位，在族人的协助下于咸丰七年在屏山聚星楼侧设置办公地点，称为“达德公所”，长期驻守有更练团，抵御来自对岸南头的海盗，以整顿治安及保卫村民的安全。在公所前面的空地曾作为邻近村落商人聚会的名为“屏山市”的市集，由“达德约”管理。
1898年，大英帝国透过《展拓香港界址专条》从清朝租借新界；翌年3月28日，达德约发动“抗英揭贴”，组织了屏山邓族、锦田、元朗、厦村及十八乡的村民募集款项、购买武器、组织男丁共同抵抗英国军队入侵。位于屏山的达德公所正是“抗英揭贴”发生地方，亦为抗英指挥中心。行动遭到英国军队镇压，华人村民死伤惨重。
同治五年公所增建两间侧厅，分别为左厢“慰寂祠”和右厢“英勇祠”，用以纪念“达德约”与邻近村落械斗牺牲的烈士，。1938年由屏山邓族及与“达德约”有联系的邻近村落，包括莲花地、横洲、山下村、龙鼓滩、扫管笏等捐款资助重修公所，更为当年抗英牺牲烈士在公所正厅刻石立碑，上方横匾刻有“忠义留芳”四个金色大字。上款书：“民国廿八年春初吉日”，下款为“蔡宝田偕男荣业敬题”。两旁对联：“达显英灵如在望；德成敢勇永留名”，。记载着的姓名，计屏山乡81人、横洲乡33人、沙江乡18人、长莆乡1人、下岸乡3人、鞍岗乡1人、上村乡4人、元岗乡4人、台山乡5人、鳌磡乡6人、山下乡5人、管乙乡5人、怀德乡3人、锦田乡1人、西路疍家蓢3人，合共173人，姓氏包括邓、林、陶、苏、李、蔡、黄、梁、杨、洪、薛、郑、冯、庄、陈、曾、关、何、胡、莫、彭、简、黎、骆、张、程、房、许共28姓，其中以邓姓最多。石碑前面并竖立了两块供奉文昌和关帝的石神主牌。于维修期间古迹办保存了公所内的纪念碑。
1943年，停课的屏山公立达德学校在公所复课一年后迁回原址。1951年基督教儿童福利会在达德公所开设孤儿院，称为“元朗儿童教养院”，直到1958年关闭后，公所改作私立小学，为儿童提供教育，直至1970年代才结束，一直空置至今。

建筑

达德公所原为一座两进三开间式构筑物，其后于1866年扩建时在左右两边各加建了一间侧厅。于1950年代初期用作“元朗儿童教养院”时，在东南面又加建了厨房和饭堂。
公所建筑物以青砖建成，配以硬山顶，设有琉璃漏窗，其底层以花岗石建造。入口上方绘有吉祥图案壁画和书法，屋檐下的檐口板刻有竹子、牡丹和梅花等吉祥图案；屋脊两端则有几何图案灰塑。花岗石匾额和门框，入口木门刻有门神，而前厅挡中顶部置有一块饰有花卉雕刻图案和中国民间故事的彩门。公所内的彩色玻璃门板和为支撑屋顶结构而架设的钢筋混凝土横梁等西方建筑元素，相信是后期在二十世纪进行翻新工程时加建的。

复修

港英政府开发天水围新市镇时，将达德公所周围土地填高，公所所在地方较四周地面水平低约1米，令公所变成低洼地带，十多年来遭受到水浸的破坏，墙身剥落，部分青砖松脱，建筑物内长满青苔，损毁情况严重。建筑物后方亦于1990年代遭受山泥倾泻破坏。
1997年4月19日香港特别行政区候任行政长官董建华访问屏山，同意初步维修达德公所。古物古迹办事处于于2004年进行可行性研究，提出在加高的地基上原址重建建筑物的建议方案，于同年9月15日的古咨会会议上获委员采纳。2006年10月决定斥资980万港元修复维修达德公所，原来预计于2009年年底完成，惟至2012年工程仍然未展开。古物古迹办事处表示，鉴于达德公所的地理环境复杂，故此需要进行多项前期技术研究，以制订合适的方案。根据顾问研究，达德公所可以原址保留及修复，但是达德公所背后的斜坡有潜在的危险，加上周围地面曾经被港英政府填高，令到建筑物长期被浸水中。因而所以，复修工程一再延迟。前期工程如排水及加固建筑物等预计于2012年年底展开，至2013年土木工程拓展署将会进行斜坡巩固工程，完工后会随即进行主要项目工程，预计于2015年完成。2012年行政长官会同行政会议核准“屏山分区计划大纲草图”，将约1.7公顷的土地划为“其他指定用途”。其中，“其他指定用途”注明“历史建筑物保存作文化及社区用途”地带包括聚星楼和达德公所；而“其他指定用途”注明“与文物及文化旅游有关用途”地带则包括位于聚星楼附近和达德公所前面的两块土地。
古迹办完成建筑物后方斜坡及该处排水系统改善工程的详细设计，于2012年年底安排为公所建筑物进行额外的临时支撑及紧急修葺工程。2013年，达德公所的排水系统及斜坡改善工程在渠务署及土木工程拓展署协助下展开，全面修复工程则于同年年底展开，预计于2015年竣事。