新北捷運

三莺线

三莺线的历史最早可追溯至2000年，台北市政府捷运工程局基于莺歌区及三峡区的民意于2000年3月启动台北捷运延伸三莺地区的初步研究工作，并于2002年2月首度报中华民国交通部审查；然而在经过交通部的审查后，交通部建议以高运量大众捷运系统型式优先办理永宁站延伸至顶埔地区的工程，另以中运量大众捷运系统型式兴建一条长11.9公里、设8站的捷运线路衔接莺歌地区。
根据交通部的建议，台北市政府捷运工程局于2003年2月正式展开捷运三莺线的研究作业，并于2005年1月完成环境影响评估、7月25日完成可行性研究报告，分别于3月25日函报行政院环境保护署及7月25日函报交通部审查；其后，环境影响评估于2006年11月20日获行政院环境保护署同意备查，转由新北市政府提报的可行性研究也于2012年9月3日获行政院核定。
在行政院核定三莺线可行性研究的3个月后，新北市政府于2012年12月11日委托台北市政府捷运工程局展开三莺线的综合规划工作，并于2014年3月31日提报综合规划报告至交通部审查，于2015年6月2日获得行政院正式核定。
已获得行政院核定的三莺线起自顶埔站，迄于莺歌区莺桃路、福德一路口，全长14.29公里，设置共12站。三莺线的主体工程于2016年7月21日开工，新北市政府预估将于2023年底完工通车。

淡海轻轨

配合淡海新市镇计划，台北市政府捷运工程局于1992年11月完成《淡海轻轨可行性研究报告》，否决了自台北捷运淡水线淡水站以高运量大众捷运系统延伸的构想，而建议以中运量大众捷运系统型式自红树林站将捷运延伸至淡海地区。1999年6月11日，台北市政府捷运工程局首度将以中运量大众捷运系统延伸的构想函送交通部审查；然而，交通部于2002年5月27日函覆指出“以目前政府财政状况，对编列庞大经费兴建供给导向捷运系统之迫切性，尚待研议。建议短期内以加强运用巴士接驳运营方式，以密集提供新市镇宇淡水捷运站之旅运服务为优先考量。”而未核定该线的兴建。
直至2005年淡海轻轨的规划作业才重新展开。2005年6月22日，中华民国内政部以“研商淡海新市镇轻轨捷运系统规划建设事宜”为主旨召开会议，会议做成以轻轨运输系统型式重新推动淡海轻轨的决议，获得行政院指示全案“依大众捷运法办理”，随后委托交通部的协助下，行政院经济建设委员会于2006年指定编列800万的预算补助交通部高速铁路工程局办理淡海轻轨的可行性研究作业，最后于2007年10月完成淡海轻轨可行性研究，由交通部高速铁路工程局报请行政院核定，而后获得行政院于2010年6月8日核定。
在行政院核定可行性研究后，交通部高速铁路工程局随即于同年展开淡海线的环境影响评估及综合规划作业，于2012年12月7日获行政院环境保护署备查环境影响说明书、2013年2月25日获行政院核定综合规划。而其中淡海轻轨的正式名称也自2007年12月的“淡海轻轨延伸线”，于2012年12月11日再度更名为“淡海轻轨运输系统”。
已获得行政院核定的淡海轻轨，第一期路网主要分为绿山线及蓝海线两条线路，全长9.55公里，设置共14站；第二期路网则为蓝海线的延伸，长4.44公里，设置6站。淡海轻轨第一期路网的主体工程于2014年11月23日开工，其中绿山线部分于2018年12月23日正式通车。
2019年2月1日起正式收费，正式收费期间全面折扣5元，基本票价由原20元减至15元起跳，运营时间也延长从上午6时到晚上12时。

安坑轻轨

安坑地区兴建大众捷运系统的构想最早在台北捷运初期路网建设时期就已被提出。台北捷运初期路网建设时期，新店机厂设于新店区中央新村的规划遭到新店居民的反弹，提议将新店机厂的预定地改于安坑，同时使捷运延伸安坑地区服务当地居民；然而经评估后台北市政府捷运工程局认为此方案未臻理想而被否决。
考量安坑地区的发展，台北市政府捷运工程局后续重新检讨捷运延伸安坑地区的可行性，于1992年1月9日以“捷运线路延伸安坑地区检讨新店机厂及中和机厂设计问题研商会议”为名研商捷运延伸安坑地区议题；然而，除会议结论为透过新店机厂延伸不可行外，1992年7站台北市政府捷运工程局所完成的“捷运系统延伸至安坑地区可行性研究报告”抑指出透过高运量大众捷运系统将捷运延伸至安坑地区在经济及财务效益上均不可行，兴建捷运条件尚未成熟。
直至1999年，在民意代表的压力及人口成长考量下，台北市政府捷运工程局才于1999年9月重新开展“捷运安坑线走廊研究规划工作”，最后结论若以部分高架、部分地下形式，采取轻轨运输系统兴建则具备兴建安坑线的可行性；其后，安坑线的可行性研究报告于2002年3月展开审查，并于2013年7月1日正式核定，环境影响评估抑于2003年10月14日获行政院环境保护署备查。
在可行性研究报告获得行政院核定后，新北市政府据此开展综合规划作业，获行政院于2015年6月8日正式核定综合规划报告，确定了安坑线的兴建。安坑线全长7.5公里，设置9座车站，目前主体工程已于2016年4月6日开工，新北市政府预计将于2021年底完工通车。

运营机构

大台北地区原先已有台北捷运公司及桃园捷运公司两家业者经营大众捷运系统。然而，根据法律规定，新北市政府主管建设的大众捷运系统需由新北市政府成立捷运公司运营；因此，新北市市长朱立伦2017年6月8日在新北市议会接受质询时宣布将依法于2017年底或2018年初成立新北捷运公司，专司新北捷运的经营。而后，新北捷运公司于2018年1月26日登记设立。
而新北捷运线路中的淡海轻轨运营首3年将以6.9亿委由高雄捷运公司负责运营、维修、养护工作，行政、财务、票价、盈亏等事项则由新北捷运公司负责，以此避免短时间大量聘雇员工节省成本。在通车运营3年后，则将评估继续委由高雄捷运公司负责运营等工作，或由新北捷运公司自行运营。