海洋竹南風力發電場

计划

行政院经济部的于2013年开始推动“千架海陆风力机”之国家能源计划，于是上纬公司即决定将依照政府推动之政策开始开发风力发电。并与中国钢铁、中兴电工等多家厂商组成风力发电开发联盟，计划将于苗栗县外海设置30部风力发电机组，并且并联至台湾电力公司之供电系统中将电力售予台电公司，总投资金额为新台币150到200亿元，装置容量估计将可达到108MW。该年1月，上纬公司获得经济部补助来推动离岸风力发电计划。
该离岸风力发电计划在2015年，先于苗栗县外海先行设置两座风力发电示范机组进行测试。示范机组完工后，后续将推动更大的装机计划，预计将在2018年全数完工。
2013年11月27日，上纬公司所推动的离岸风力发电计划于行政院环境保护署第250次会议得会议中，正式通过环境影响评估审查，该计划开始全面推动。

施工

2015年6月，海洋竹南离岸风力发电计划先行的测风塔兴建完成。同年8月6日，海气象观测塔兴建完成，成为台湾第一座海气象观测塔，当天上纬公司于龙凤渔港举行完工启用的典礼，典礼中邀请到经济部能源局等政府官员及厂商等共百余人出席观礼。
2016年6月主体工程开始动工，由于当时台湾尚未有任何厂商具有离岸风力发电之开发经验与风力发电机之开发技术，因此上纬公司旗下的海洋风力发电公司逐寻求与外商合作开发，找来了德国西门子公司共同合作，预计将于同年底完成两部示范风力发电机组的架设作业，然而该计划施工中，由于海洋环境之多变因素，因此风机架设工作船时常受到海象差影响而无法作业，使得施工进度受到多次延宕。
2016年6月20日，两部示范风力发电机的基础支撑结构开始施工吊装，于同年9月25日完成施作。10月21日，连结两座离岸风力发电机与陆地供电网络之间的海底电缆完成铺设。10月27日，两座示范风力发电机完成架设，计划在2017年第一季开始商转。

完工

2017年4月28日，海洋竹南风力发电场的两部示范机组正式取得电业执照，开始商转营运，而该张电业执照也是经济部能源局所核发台湾第一张离岸风电的执照。

计划

海洋竹南第二阶段离岸风力发电计划装设128MW的风力发电机组，其中上纬公司因提出变更机组规划方案，因此在2017年7月环保署进行该计划环差案之审查，也是该离岸风力开发案中，第七次由开发商提出变更设计而重新审查。上纬公司提出两项机组装设方案。原审查通过方案中，上纬公司预计将加设30支与示范机组相同容量4MW风力发电机30部，而第七次环差审查中，上纬公司提出将分为3.6MW之风机装设33部，或是6MW之风机装设20部等两项方案。而开发商表示，目前倾向选择安装6MW的风力发电机组，由于使用容量较大型之风机将可减少风机的支数，可降低对海洋环境之冲击，加上6MW之风机也是当前的国际之主流方案。
2017年7月3日环保署通过该案之环差审查，第二阶段预计总装置容量为128MW，将于2019年年底完成商业运转。

施工

第二阶段的建置作业由西门子歌美飒提供6MW风力机组及维护保养、比利时商杨德诺负责水下基础工程及海底电缆工程、华城电机负责陆上变电站。海事工程于2019年5月底动工，风机在丹麦制造后运至台湾，在台中港预组装后，再载至苗栗外海安装。其中，在6、7月进行水下基础打桩作业时，因未派出足够的观察船与鲸豚观察员以确认警戒区内的鲸豚活动，海洋风电被环保署开罚150万元罚锾。首支风机在同年7月底安装完成，于10月9日全数安装完成。