新埔文昌祠

重建过程

在关西文昌祠、芎林文林阁先后重建后，重建新埔文昌祠的声浪也再起。镇民代表詹火炎于临时动议上要求镇公所积极推动文昌庙重建，于是镇长蔡文正在1994年3月26日答复，说已在前一日与文昌祠管理员杨熹修沟通，表示会筹组全镇性、公开性的重建委员会。
1995年2月16日，蔡文正邀请地方耆老，讨论重建事宜，定该月25日邀集地方各界人士召开座谈会。4月8日，重建委员会与新埔镇农会在镇公所协商，以取回被作为生鲜超市的原庙地。该年，新埔镇农会将粮食局仓库报废，归还366旧地号的土地，但678地号未归还。12月2日举行破土典礼后，同月11日第一次文昌祠重建委员会大会上，对于建祠所需5000万元经费，会中决议请求县府给予补助450万元，其余新埔人募捐，由蔡文正首先认捐20万元。
1996年1月9日，蔡文正以重建委员会主委身份与新竹县政府协商，由县长范振宗主持，讨论向新星国小索取庙地的事宜。教育局国教课长庄锦堂指出，新星国小公共设施保留地征收计划，在1999年期满前都不可移作他用。蔡文正、廖运福、刘昌澄等地方人士则全力反驳指出，建庙需要校方100多坪的土地，与校园高度落差达20余米，且为长条型，学校根本无法利用。新星国小校长彭世清回应，这块土地即使投资数千万元整地，仍难利用。最后，范振宗结论为同意让地方先行使用校地兴建文昌祠，但1999年之前教育局若确实要用该地，则必须拆除。多年的文昌祠重建主要障碍因此排除。　
同年4月30日，重建委员会在镇公所开会，谈及重建曾失败过一次，此次定要全力重建，不要再被民众当成笑话，若能重建成功则可增加镇民对地方的信心，应尽早协调设计公司与建筑师，以尽快申请建照。6月28日，蔡文正在重建委员会议发论说，虽县府要他们立切结书如学校要收回须无异议拆除，但没有地方首长想得罪三万多名的镇民，因此他主张现在立即动工，遂以23票赞成、1票反对的结果，通过重建。7月18日，范振宗召开协调会，决议以地主新星国小为新埔文昌祠的起造人并让庙宇以国小活动中心暨文昌纪念馆之名义兴建，1楼当停车场，2楼为活动中心，3楼作文昌纪念馆。
1997年1月27日，重建委员在听取林岳炉及卢焕文两位建筑师的设计规划后，经53位委员投票，由林岳炉所属的大岳公司得标，负责设计。文史工作者罗吉畑亦找出了新埔文昌祠的老照片，作为重建重要参考。林岳炉仿效成都庙宇风格，以此设计二重式的屋顶。
初期工程发包不顺利，流了两次标，委员会只好自己请人、出钱先整地打地基，居民范锦洲、罗吉畑还自己准备抽水机帮忙。1998年4月27日，委员决定开始对外募款，并慰留欲请辞的蔡文正、林茂棠。9月3日，林岳炉委由中国大陆师傅雕刻的新埔文昌祠模型在新埔镇长办公室公布，楼高8楼，但只有4层，以凸显雄伟、宽广的格局。12月7日举行上梁大典。
因经费短缺，无法按时付款，镇长范曰富在1999年1月29日的里邻长座谈会，呼吁里邻长们在里邻间积极为重建募款。3月2日，范曰富等人再度慰留受谣言困恼的蔡文正。
在2001年3月报导时，总工程经费所需的5000多万元中，只募得2000万元左右，而蔡文正不再积极参与重建，由范曰富在15日被推选为重建主委。5月，高等法院驳回庙方要求农会归还成功段678号土地一案。10月2日，有民众印制传单夹报，抗议新埔农会侵占庙产。
2001年12月2日，农历十月十八，举行落成典礼。

祭祀活动

祭祀五文昌，陪祀6名考取功名的秀才。
在清治到日治时，香火盛极一时，祭祀区域包含新埔、竹北、新丰及湖口等四个乡镇。焚毁到重建期间，每年教师节，新埔国小会祭拜暂放校内的文昌帝君神位。蔡文正在推动重建时曾感叹，除老一辈会带子孙去新埔国小拜外，新埔年轻一辈多不知道当地曾有文昌祠的存在。
重建后，新埔国中每年大考之前都会安排毕业生前往祭拜，当地的文史工作者黄有福会担任司仪。祭品依古礼有代表“五牲全副”的雄鸡、猪脚、鲤鱼、鱿鱼、灌肠，及“果粄五种”的龙眼、红枣、莲子、芹菜、发粄，另加近代新增的粽子。