卑南上圳攔河堰

日治时期

卑南上圳拦河堰最早起源为日治时期时，当时台湾总督府方面规划在今延平乡罗试山山脚下的鹿野溪上兴建水坝进行水力发电，当时称为清水计划，然而因太平洋战争爆发，日本方面物资缺乏，导致该计划至日治时期结束前仍无法正式动工兴建。

民国时期

中华民国接管台湾后，时任中华民国总统的蒋介石来到原日治时期筑坝的预定地后指示应兴建卑南上圳来供应台东地区的灌溉用水。
因此在1948年（民国37年）起先后台湾省政府水利局、台湾电力公司、水资会等机关开始针对罗试兴建水坝的兴建案进行多次调查，然而，台湾电力公司方面因为财务问题于1972年（民国61年）后退出计划。同年11月，省政府成立第四规划调查队，由队长，当时台湾省政府水利局第八工程处的胡江东与刘定远随同部分第八工程处人员以鹿野溪下游罗试地区兴建进水口拦水坝为前提下进行调查工作，在隔年6月提出第一期的筑坝工作报告。其中，报告指出，在经过鹿野溪罗试地区钻探后，该区砾石堆积层太厚，非常不利于建设水坝，应重新寻找新的地点建筑卑南上圳所需的拦水坝。
1973年（民国62年）11月，经由省政府水利局探勘队探勘后，选定在原罗试水坝预定地下游约0.8公里处的上里地区，该区鹿野溪的两岸硬岩裸露，为适合兴建水坝与卑南上圳进水口的极佳地点，并以这个地点进行全面调查。最终在1975年（民国64年）完成卑南上圳灌溉工程计划报告书。
卑南上圳及拦河堰整体工程于1977年（民国66年）由当时台湾省政府拨款10亿元台币后正式动工。
拦河堰工程部分，当时设计上共分为固定堰及活动堰，而施工上则是以高度及长度分为三阶段施作，然而，第一阶段及第二阶段之工程在1981年（民国70年）3月9日受到洪水侵袭，导致挖掘出的土方以及临时挡水堤全都遭到冲毁，洪灾隔日随即停工。同年6月12日及20日，拦河堰工区再度遭到洪水侵袭，接连两次洪灾使得排水路遭到冲毁，此次洪灾后，直到当年10月20日才重新复工并修复部分被冲毁之水坝构造物。
也因为当时数度遭到洪水侵袭，因此后续曾尝试改变设计方案，将拦河堰之坝顶追加铺设20公分的钢纤维混凝土以保护坝顶免于被洪水冲毁，令当时日本的普利司通公司相中此拦河堰之工程，因此免费提供耐磨耗性树脂覆盖在坝顶上进行耗损测试。
第三阶段工程施作于1984年（民国73年）5月29日及6月6日时再度遭洪水侵袭，结果导致坝顶以及插版槽底遭到洪水所夹带之砂石及枯木磨损，水坝坝基护坦损坏，因此再次办理变更设计方案，将包覆铁板的保护橡皮垫设置于槽底，然后使用废弃旧轮胎固定于水坝护坦以供保护作用。坝顶部分则遭磨损严重，所造成之刮痕最深处深达40公分，因此兴建工程处初步建议可尝试施作钢板铺设来达到达保护目标。后续水利局开始针对铺设之钢板类型进行多次测试，当时更请来日本籍山本光男教授以及台湾大学教授高建章来进行协助。最终归类出以10毫米焊接钢板为最佳方案，以蛇纹石加工成方锥形并紧密砌成在坝顶的次佳方案，工程处决定采用前者来改善坝顶遭洪水侵袭的问题。
活动堰部分，因受鹿野溪上游沿岸板岩多棱角含沙量高的特性，因此无法以正常之动力铁制闸门或是插板式闸门来施作活动堰，工程处部分考量到为有效调节卑南上圳取水之水位高度已即使拦河堰具有排砂以及排洪之功能，因此考虑使用橡皮坝之工法施作，橡皮坝部分则也是由日本普利司通提供免费设置橡皮坝来测试其效能，当时橡皮坝部分细部设计为坝高1.8米、坝长10米、水坝两端之坡度1:0.5、倒伏水深2.16米（倒伏后标高214.06米）、充气方式为空气式，整体安装工程于1985年（民国74年）4月30日完成安装。
然而橡皮坝安装完成后，即陆续受到台风侵袭，导致橡皮坝坝体时常被尖锐的砂石或是树枝划破，后续日本制造公司方面经勘查后，决定在橡皮坝外皮上再包护一层保护层，于1986年（民国75年）10月20日完成铺设，然而依旧无法阻挡接下来洪水所夹带的泥沙、树枝而又遭到划破，最终，日本制造公司及及第八工程处均放弃采用橡皮坝作为活动堰之方案。
第八工程处为了防止拦河堰因河床刷深而损及坝基，因此规划在卑南上圳导水隧道斜坑出口处河床兴建拦沙坝一座以保护拦河堰主体，坝高13米、坝顶宽3米、坝长21.5米、坝顶标高205米。拦砂坝工程于1987年（民国76年）4月27日完工。

现今

自卑南上圳完工后，因鹿野溪连年受到台风侵袭而溪水暴涨，导致，卑南上圳拦河堰须经常维修，1999年（民国88年），将第一拦砂坝凿岩拓宽坝体及坝面改采格栅式钢版工法仍仅减缓破坏速度，再加上2009年（民国98年）8月，莫拉克风灾后让鹿野溪上游形成多处崩塌地，溪水含沙量大增，拦沙坝因河床淤积而被掩埋以及原进水口位置不佳等诸多因素，因此2015年（民国104年）10月，台东农田水利会计划与台东县政府合作提报花东发展基金补助新台币5.3亿元，将卑南上圳进水口另开新导水隧道上移，届时卑南上圳拦河堰将失去其功用。