예약 유형 필드 - Project
예약 유형 필드
설명 예약 유형 필드 임시 또는 확정 자원으로 간주 있는지 여부를 지정 합니다. 임시 자원 자원 상태 그래프, 자원 평준화 및 기타 자원 관련 작업에 포함 되는지 여부를 선택할 수 있습니다.
여러 종류의 예약 유형 필드가 있습니다.
예약 유형 (작업 필드)
용도 제안 또는 확정 자원 배정 인지 여부를 확인 하려면 작업 배정 현황 보기에 예약 유형 필드를 추가 합니다. 실제 데이터가 없는;에 작업 필드에 표시 에서만 배정 필드가 있습니다.
예제 프로젝트의 가장 많은 리소스 확정 자원 이지만 일부 제시 됩니다. 배정 된 모든 작업이 검토 하 고 제안 된 자원에 할당 된 항목과 및 확정된 된 자원에 배정 하는 참조 하려고 합니다. 작업 배정 현황 보기에 예약 유형 필드를 추가 합니다.
예약 유형 (자원 필드)
용도 제안 된 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트의 새 작업 단계 추정 중인 경우에 자원 제안 된 지정 합니다. 제안 된 자원을 입력 하면 비용, 가용성 및 임시 자원 사용 가능 여부에 관계 없이 새 프로젝트나 단계에 대 한 일정을 예측 합니다. 임시 프로젝트나 단계가 확정 되 면 적절 하 게 자원의 예약 유형을 변경한 다음 있습니다.
특정 리소스를 사용 하 여 변경할 수 있지만 리소스를 프로젝트에 사용할 수 있는지 여부를 확인 해야 할 때 임시 예약을 사용 합니다. 예를 들어 다른 부서에서 자원을 빌린 승인을 받아야 할 수 또는 외부 컨설턴트를 사용할 수 있는지 여부를 확인 해야 할 수 있습니다. 제안으로 리소스를 입력할 수 있습니다 예상 일정 및 비용 임시 자원 배정에 대 한 구체적인 정보를 제공할 수 있습니다.
정렬할 수 있습니다를 필터 또는 그룹 예약 유형 필드를 기준으로 합니다. 사용 가능한 자원 및 자원을 여부에 관계 없이 임시 자원 평준화 검토할 수 있습니다.
예제 현재 설정 되어 있는지 확인 하는 리소스 및 새 프로젝트를 진행 하는 데 필요한 예산 해야 합니다. 프로젝트를 설정 하 고 조직의 자원 그룹 에서 실제 자원을 추가 합니다. 이 프로젝트에서 수행할 수 없는 경우에 다른 프로젝트에 할당 되는 리소스 되지 않도록 하려면 않으려면 때문에 자원 시트 보기에 예약 유형 필드를 추가 하 고 모든 자원에 대해 예약 유형을 제안으로 설정 합니다.
주의 자원 정보 대화 상자를 사용 하 여 개별 자원에 대 한 예약 유형 설정할 수 있습니다. 리소스를 선택 하 고 자원 정보 를 클릭 합니다. 일반 탭을 클릭 한 다음 예약 유형 상자에서 확정 또는 제안 를 선택 합니다. 기본적으로 리소스는 커밋된입니다.
예약 유형 필드와 확정 필드를 혼동 하지 마십시오. 예약 유형 자원 제안만 미정으로 프로젝트의 확정 된 여부를 지정 합니다. 확정 필드에 자원이 배정 메시지에 응답에 여부를 지정 합니다.
확정된 된 자원 실행 같은 방식으로 제안 된 자원을 배정 합니다. 단, Microsoft Office Project를 사용 하는 Microsoft Office Project Web Access에 제안 된 자원에 대 한 배정을 게시할 수 없습니다. 참고 작업 및 남은 작업 시간 값에 확정 된 예약 뿐만 아니라 임시 예약 포함 됩니다.
예약 유형 (배정 필드)
계산 방법 배정 예약 유형 필드는 자원 예약 유형 필드 값과 같습니다.
용도 혼합 확정된 자원이 작업에 배정 된와 예약 유형별로 배정을 검토 하려는 경우 배정 보기 예약 유형 필드를 추가 합니다. 정렬할 수 있습니다를 필터 또는 그룹 배정이 예약 유형 필드를 기준으로 합니다.
예제 20 확정 된 자원이 이미 프로젝트에서를 설정 하 고 작업에 배정 된 했습니다. 임시 자원으로 세 명의 다른 팀 구성원을 설정할 수도 있습니다. 확정 된 대신 제안 하는, 수도 있지만 일정과 예산 계획 하는 데 도움이 되도록 하려면 작업 할당 이미 미정으로 합니다. 배정 된 모든 작업이 검토 하 고 제안 된 자원에 할당 된 항목과 및 확정된 된 자원에 배정 하는 참조 하려고 합니다. 작업 배정 현황 보기에 예약 유형 필드를 추가 합니다.
주의 임시 예약 하지 개별 배정의 전체에 자원에 대 한 적용 됩니다.
배정 정보 대화 상자를 사용 하 여 개별 자원에 대 한 예약 유형을 검토할 수 있습니다. 작업 배정 현황 보기나 자원 배정 현황 보기의 할당을 선택 하 고 배정 정보 클릭 합니다. 일반 탭을 클릭 한 다음 예약 유형 상자에서 설정을 검토 합니다.
예약 유형 필드와 확정 필드를 혼동 하지 마십시오. 예약 유형 자원만 제안 된 프로젝트의 확정 된 여부를 지정 합니다. 확정 필드에 자원이 배정 메시지에 응답에 여부를 지정 합니다.
하면 할당 제안 리소스 동일한 확정 된 자원으로 합니다. 그러나 Project Server를 사용 하는 Project Web Access에 제안 된 자원에 대 한 배정을 게시할 수 없습니다. 참고 작업 및 남은 작업 시간 값에 확정 된 예약 뿐만 아니라 임시 예약 포함 됩니다.