地上プールを作るための重要なステップは何ですか？
工事前の現場打ち合わせ - プールの工事を始める前に、工事前の現場打ち合わせを予定してください。設計コンサルタントの立ち会いのもと、現場監督が設計図を確認し、設計に変更がないことを確認するために庭を点検します。

掘削 - 穴を掘り、余分な土を取り除くか落とします。穴はプールの壁と底が占める面積があるため、完成するプールより少し大きく深くなります。

型枠と鉄筋 - プールを掘った穴を「鉄筋」で補強し、プールに必要な強度を加えます。

市の検査 - 鉄筋を設置した後、検査官がプールの設計図を確認し、現場検査を行い、すべてが基準を満たしていることを確認します。

グナイト - プールのシェルとステップを構成するコンクリートを吹き付けます。プールのデザインにスイムアウト、噴水、またはグナイト・スパが含まれている場合、それらの要素もこの段階に含まれます。

埋め戻しと勾配付け - グナイトが乾燥したら、壁とブレースの周囲を埋め戻します。掘削で得られた材料は、プールの新しく建設されたシェルと裏庭の残りの部分の間のスペースを埋めるために使用されます。

配管工事と検査 - 配管工が工事を開始し、プールからプール設備までのパイプを敷設するための溝を掘ります。スプレー、噴水、ロックフォールなどのウォーターフィーチャー用の配管も、プールの戻りラインやスキマーとともに設置されます。配管工事後、市は完成した工事を検査する。

敷地の勾配 - デッキを設置する前に、工事担当者はパティオの下地を平らにし、締め固めます。

タイルとコーピングの設置 - タイル作業員がプールの水際タイルとコーピングを設置します。プールのデザインに岩が使用されている場合は、この段階で別の作業員が追加作業を行うこともあります。プールのデザインでデッキの端に擁壁が必要な場合は、この段階で施工します。

デッキの設置 - クルーがデッキとプランターエリアの形を整え、砂をかけます。この工程が完了した後、選ばれた岩やタイルの仕上げが施されます。

電気設備 - 電気設備の事前接続を行います：プールポンプ、フィルター、ガスヒーターを設置します。プール設備で使用する主電源用の電線管を通す。照明やプールに必要な配線も設置する。この時に市の検査も受ける。

スクリーン - スクリーンを選択した場合は、フッターを流し込み、スクリーンを施工します。
プールプラスター - プールのコンクリート表面を整え、プールの仕上げ材を塗り、プールに水を入れます。  一度水を入れ始めたら、プールが満水になるまで、中断することなく水を入れ続ける必要があります。水がタイルラインの半分（ウォーターラインタイルの中央）に達すると、プールは完全に満水とみなされます。

清掃と検査 - この段階では、プールの建設中に出たゴミを取り除き、庭の最終勾配を整えます。ほとんどの地域では、市の検査官がプールエリアの検査を行い、プールエリアが安全に使用でき、すべてが適切に完了していることを確認します。

プールスクール - プールのバランスが取れた時点で、サービス部門からオリエンテーションの日程調整のご連絡を差し上げます。このオリエンテーションでは、新しいプールに関するご質問にお答えし、プール用具の正しい使い方をご案内します。

泳ぐ！