湖北省发展改革委组织召开沿江高铁武汉至宜昌段前期工作协调推进会
7月2日，委党组成员、副主任潘幼成主持召开组织专题会议，协调推进沿江高铁武汉至宜昌段前期工作，系统梳理前置要件办理中面临的突出问题，研究部署下阶段重点工作，确保项目早日获批并开工建设。长江水利委员会、省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅、省农业农村厅、长江铁路公司、铁四院相关负责同志参加会议。
　　会议听取了铁四院关于项目各专题推进情况的汇报，重点梳理分析了环评、洪评等要件办理中存在的困难和问题。长江铁路公司围绕相关审批时间节点和确定的目标要求等方面作了发言。各相关单位对相关问题进行了研讨和回复，并提出了意见和建议。
　　潘幼成强调，要进一步发扬“拼抢实”的工作作风，抓紧推进沿江高铁武汉至宜昌段前期工作。一是加强汇报衔接，进一步争取支持。各方务必摸清情况，及时沟通，加强协调，主动配合，形成合力。二是充分掌握政策法规，想方设法破解难题。各方务必充分解读国家政策文件和法规精神，在依法合规的前提下，找到切实可行的解决具体问题的措施，抓紧推进相关要件办理。三是提高政治意识、增强斗争精神。推进沿江高铁尽早开工，任务重、时间紧，铁路处要全方位跟进项目每个环节，了解每项工作流程，全力以赴拼搏赶超，各部门各事项能办快办。四是加大支持力度，加快工作进度。环评等前置要件审批涉及面广、周期长，请各相关部门开辟“绿色通道”，平行作业，尽最大努力做好审批服务，切实推动我省重大铁路项目建设落地见效。
