探访大山里的“超级充电宝”
山之巅，大坝围峡谷成库，一高一低遥相呼应；
    山体内，4台发电机组一字排开，建设者来回穿梭；
    山脚下，挡水大坝一夫当关，高山出平湖，碧波漾群峰。
    11月30日，梅州（五华）抽水蓄能电站（下称“梅蓄电站”）迎来重要节点。“这是一个值得铭记的时刻，当天24时梅蓄电站首台机组投产发电，创造了国内抽水蓄能电站最短建设工期纪录！”梅蓄发电有限公司总经理刘海洋难掩激动。
    梅蓄电站计划总投资120亿元，是广东省首个核准批复的抽水蓄能电站项目，梅州历史上单体投资最大的基建工程，其总库容位居全国抽水蓄能电站第二。电站分两期建设，一期建成后预计年发电量15.7亿度，几乎等同广东省内所有手机的一年充电量，预计每年为当地带来税收近亿元。
    蓄势待发，梅蓄电站将迎接一个全新的发展时期。
    南方日报记者 汪思婷
    通讯员   张炳锋 郭思敏
    快
    主体工程开工至首台机投产仅41个月
    建一座抽水蓄能电站要几年？梅蓄电站给出了国内最快的答案。
    该电站主体工程开工至首台机投产仅用时41个月，创造了国内抽水蓄能电站最短建设工期纪录。
    驱车循隧道进入山体腹内，震耳的机器轰鸣声与外面安静的山水形成鲜明对比。来到地下厂房，记者所处的位置是地下120多米，一个巨大的空间呈现在眼前，让人豁然开朗。
    在梅蓄电站地下厂房的主机间内，大型吊机在上空来回移动，工人们在进行发动机定子、发动机转子和球阀等配件的吊装工作，首号机组已蓄势待发，随时可接令发电。
    梅蓄项目机电调试组组长罗鹏斌介绍，首台机组调试时间仅用了1个月。“发电机轴承只有50微米，薄度相当于一根头发丝，具有很好的稳定性，创下了全国同类电站的纪录。”罗鹏斌说，机组的震动、噪音以及瓦温也达到参数优良，整体情况优于全国同类电站。
    不同于传统电站，抽水蓄能电站由上下两个水库组成。在用电负荷低谷时，用电把水从下库抽到上库储存，等用电高峰时，从上库向下库放水发电。
    “它就像电网的充电宝。”刘海洋说，“一抽一放间，用电低谷时的过剩电能就转换为用电高峰的优质电能。”
    梅蓄电站是南方电网在广东省内建成的第五座抽水蓄能电站，电站主要服务于广东电网，在电网中承担调峰、填谷、紧急事故备用任务，兼有调频、调相和黑启动任务，是电网的“稳定器”“调节器”。
    千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。在工程建设中难题一个接着一个，考验着全体建设者的心智和胆魄。
    时间回到2018年6月，梅蓄电站项目主体工程开工。从山顶到山脚、从地面到地底，2000多个日夜交替，2800余名建设者奋战不止，他们克服疫情影响，攻坚克难，在保证安全、质量的前提下加快进度。
    提前半年完成下闸蓄水，提前4个月完成引水系统充水，提前28天完成地下副厂房封顶……“每一个节点都是一场硬仗，梅蓄速度其实就是一个自我加压、不断创新的过程。”刘海洋说。
    值得一提的是，梅蓄电站积极应用新工艺、新技术，节约工程投资5293万元。
    据介绍，南方电网调峰调频公司通过优化水道转弯半径，缩短水道工期60天，降低了施工安全和质量风险；通过13项工程进行较大设计优化，共节约工程投资5293万元；引进了先进技术手段，保证施工质量完全受控、在控。
    “现场施工管理要做到本质安全，坚决守住安全管理红线。对临边孔洞、起重吊装、现场临时用电、交通安全等重大作业，不能放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患。”项目部安全总监李海福说。
    梅蓄电站提前投产建设经验可总结并推广至后续抽水蓄能电站项目建设，对我国抽水蓄能电站建设规划目标具有重大意义。
    大
    总库容位居全国抽水蓄能电站第二
    站在梅蓄电站地下厂房抬头观望，给人一种震撼的感觉：在面积相当于12个篮球场的地下厂房里，圆弧形的顶拱和垂直的边墙上，满是呈平行直线的连续光面爆破钎孔。
    记者在电站主厂房看到，一个大型的环形“蜗壳”正在焊接组装。再往前走，一个巨大的“深坑”映入眼帘，这里便是整个梅蓄电站的心脏。放眼望去，只见4台机组点位旁都围满了工人，正热火朝天进行施工作业。
    走出厂房外从高空俯瞰，地处五华南部的龙村镇黄狮村，两座雄伟的大坝矗立在青葱山林间。山岭间一汪碧水波光粼粼，呈现出“高山出平湖，碧波漾群峰”的壮观画面。
    记者来到上库区主坝台，看到上下两个偌大的库区“一高一低”遥相呼应。两库蓄水水位均已淹没进出水口，偶见白鹭或在水面上翩翩起舞，或在枝头伫立小憩。
    项目枢纽工程主要由上水库、下水库、一期输水发电系统等建筑物组成。其中，上水库和下水库库容分别为4102万立方米和4382万立方米，两库落差约400米，是广东省各抽水蓄能电站中水库容量最大的电站，总库容位居全国抽水蓄能电站第二。
    据介绍，电站规划装机容量240万千瓦，分两期建设，其中一期工程装机容量120万千瓦（4×30万千瓦），工程总投资70.52亿元。电站一期建成后预计年发电量15.7亿度，几乎等同广东省内所有手机的一年充电量，可满足1000万户家庭用电。
    电站建成后，每年可节约标准煤17.1万吨，减少二氧化碳排放42.8万吨，减少二氧化硫及粉尘排放0.15万吨，优化电网系统电源结构，降低燃煤火电调峰率，改善系统内电源的运行工况和电网运行条件。
    业内专家表示，梅蓄电站是国内为数不多能够实现周调节的抽水蓄能电站。电站全面投产后，将大幅提升粤港澳大湾区电网调节能力，推动广东建设成为全国绿色低碳发展的先行地、示范区。
    梅蓄电站项目已于今年4月8日正式下闸蓄水，于今年8月30日成功完成500千伏梅州抽水蓄能接入系统工程，11月30日24时首台机组正式投产，目前正朝着明年10月完成首期全部4台机组投产发电的目标坚实迈进。
    据悉，电站全面投产后，预计每年为当地带来税收近亿元。这是五华狠抓项目建设的生动案例，具有很强的针对性和示范作用。
    当前，梅州明确提出“狠抓发展第一要务”，五华积极贯彻落实，立足县域实际，牢固树立“项目为王”理念，狠抓项目建设，大力推动绿色产业发展，让发展后劲更足。
    稳
    521户2300多名移民全面完成安置
    “天气冷，先进家里喝口热茶。”五华县水寨镇三坑移民安置区黄狮新村里，脱贫户彭秀凤热情地招呼着客人，脸上挂满笑容。
    项目工地向东北80公里外，黄狮新村452幢小洋楼整齐排列，梅蓄项目的移民安置群众在这里开启新生活。
    “梅蓄项目能快速推进，一定要感谢移民群众的支持。”龙村镇党委原书记曾映贤说。在彭秀凤心里，政府为民办实事让她感动，“有了新房子，还有新工作，感谢党和政府，我们很满足很幸福。”
    政府为民，群众支持，项目得以加速推进。
    根据项目建设需要，黄狮村全村521户2300多人需要整体搬迁，其中涉及房屋292座。在充分征求群众意愿的基础上，五华县在龙村镇和水寨镇分别建设梅蓄新村和黄狮新村两个移民安置区，移民群众已于去年1月底前全部住进移民新村。
    2019年底，彭秀凤一家搬进了80平方米的两层小楼，还在“家门口”就业。“在村干部的帮助下，成功应聘为村里的保洁员，每个月2600元，还能照顾家人。”彭秀凤说。
    俯瞰黄狮新村，村里配套有幼儿园、小学、广场、卫生站等基础设施，与五华县技工学校、五华创新创业孵化中心仅一路之隔，周边交通便利，地理位置优越。
    记者了解到，与黄狮新村不同的是，梅蓄新村位于龙村镇，即在梅蓄项目附近，距离移民户原来所住的地方并不远。但一样的地点，移民群众表示这是“不一样的家”。
    村民温崇胜还记得当天抽签分房的情景。“那天天气很好，村民们脸上带着喜悦的笑容前来选房，场面十分热闹。我分到了60平方米的新房，太开心了！”温崇胜在黄狮村居住了大半辈子，他以前住的是泥屋，极其简陋，家里只有一个房间。现在的新房环境很好，周边环境和配套设施也不错。
    搬得出，更要住得稳。关键在于解决移民搬迁后的就业问题，实现“搬迁户”变“搬迁富”。
    “县里先后举办培训班，组织黄狮新村近100人免费参加保安员、电子商务、厨工、电工等近20个工种的技能培训。”黄狮村党支部书记刘胜堂介绍，该举措有效带动移民群众实现就业创业，群众就业创业有了更明确的方向。
    “我们除了抓技能培训促进就业外，还详细为移民群众解读系列相关创业优惠政策、专项资金申领指南等。”五华县就业服务中心主任邓炼中说，县就业服务中心工作人员与村民建立了微信群，村民有培训需求、就业意向和政策咨询都可在群内发表，有专人记录汇总，统一组织培训和推荐就业，鼓励引导移民群众实现就业与创业“双开花”。
    如今，安置区的中青年大多都在离家不远的工厂、商场等实现了就业，老人则在家照料小孩、买菜煮饭，生活一天比一天好。除了就业，不少移民群众还依托帮扶搬迁好政策，在城里或安置区内自主创业，开超市、做餐饮、做电商……户户都有致富路子。
    ■一线故事
    搬得出
    稳得住
    能发展
    “阿静进来喝茶”“静妹来了，中午在大娘家吃饭”……走进安置区，大妈们热情招呼。她们口中的“阿静”“静妹”叫李文静，是梅蓄项目征拆工作组的一员。
    此前，李文静并不受村民待见，常被不了解政策的拆迁户赶出门外。提及征拆的苦，李文静感触良多，她说：“如今看到村民和干部其乐融融的场景，再苦再难都是值得的。”
    梅蓄项目是梅州历史上单体投资最大的基建工程项目，五华县专门抽调一批干部组成征拆工作组深入一线。去年1月1日，工作组撤离，标志着该项目超额完成2019年任务。
    时间回到2015年7月，刚大学毕业的李文静考上公务员，被分派到黄狮村梅蓄项目上驻点，成为当地征地拆迁工作组的内业组人员。
    龙村镇是距离五华县城最远的镇，而从龙村镇到黄狮村还需30公里的路程。群山环绕，绵延不绝，越来越靠近大山深处的李文静，背着同事擦去眼泪，当时征拆工作组只有她一个女生。对她来说困难才刚开始，因为她将面对的工作人群，是农村里的拆迁户。
    征地拆迁是基层工作中最难啃的“硬骨头”，像黄狮村这样涉及整村移民搬迁的工作更是难上加难，征拆工作开展面临诸多难题。
    不只是李文静，整个征拆工作组的人员都是全年无休。面对任务重、时间紧的征拆工作，他们坚持以人为本、和谐征收、阳光征收的原则，坚持“5+2”“白+黑”的超常规工作模式，确保按时保质完成各时段目标任务。
    千言万语、千方百计，厚着脸皮、磨破嘴皮。工作组不分上下班，没有节假日，村民白天没空，他们就晚上拜访；村民晴天要务农务工，他们就下雨天再上门，一遍遍地跑、一次次地讲述，耐心细致讲解有关政策，倾听群众心声。
    “对农民的拆迁安置不是简单的经济补偿，与农民做‘一锤子买卖’，更需考虑如何保障好农民搬得出、稳得住、能发展。”相关负责人说，征迁工作组认真听取收集拆迁户问题诉求，针对拆迁户提出的子女就学、养老等难题，及时汇总、上报，消除失地农民的后顾之忧，确保完成征迁任务与维护社会稳定双重效果的实现。
    安置工作结束后，五华县开始着手解决移民安居后的就业问题，并将此问题列入县整改落实的清单名录，更好帮助他们实现从“搬迁户”到“搬迁富”的转变。
    去年1月1日，最后一批工作组离开项目一线。当天，龙村镇党委原书记曾映贤在朋友圈发了这样一段话：“记不清多少次应急行动，记不清取消了多少个双休节假日，记不清多少个深夜上门走访……为五华的发展而努力奋斗！”
    事实上，这也是80多名抽调干部的共同心声。他们用1000多个日夜、2000多份协议、8700多亩征地面积，以真心换真情，将一桩桩小事、实事办到了群众心坎上，交出了一份亮丽的成绩单。