사업관리 실행통제의 일정계획 대비 실적을 관리하고 있는지 점검하는 검토절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 주기적으로 공정진척사항을 파악하고 작업 완료기준에 따른 실적을 관리하는지 점검합니다.
- 주/월간 보고자료를 검토하여 일정계획 대비 공정 실적을 관리하고 있는지 확인합니다.
- 공정진척율 산정의 근거가 되는 세부 작업공정별 실적이 제출되고 작업완료기준에 따라 산출되었는지 점검합니다.
- 기 착수된 활동의 완료여부, 수행 중인 활동의 완료까지의 잔여기간을 검토하는 진척도 점검회의가 수행되었는지 확인합니다.
- 완료된 활동의 계획기간과 실제기간의 차이를 검토하고 차이가 클 경우 원인이 파악되어야 합니다.
- 이정표에 따른 목표 일정을 준수하고 있는지 검토하고 미완료시의 원인에 대하여 파악합니다.

02. 작업 공정별 계획 대비 실적을 비교하여 지연공정을 파악하고 대비책을 마련하고 있는지 확인합니다.
- 전체 공정진척율과 함께 개별 작업공정별로 계획 대비 실적 차이를 비교하여 지연이 발생하는 공정을 파악합니다.
- 지연공정으로 인하여 이정표나 전체 목표일정에의 영향이 있는지 분석하고 대비책을 가지고 있는지 확인합니다.
- 지연공정이 핵심경로에 해당하는 공정일 경우에는 타 공정의 일정조정이나 지연공정의 일정단축방안이 마련되어야 합니다.