사업관리 종료의 과업내용과 사용자 요구사항에 대하여 사업추진 공정에 따른 이행여부가 추적 관리되었는지 점검하는 절차의 목적과 필요성은 무엇인가?
초기 과업 내용과 사업 진행 중 발생한 공식적인 과업 변경 내역을 대비하여, 각 단계별로 과업 이행 여부를 체계적으로 관리하는 것이 목적입니다. 이는 기능적 및 비기능적 요구사항을 모두 포함하여 사업 추진 과정에서 변경 내역을 관리하지 못할 경우, 최종 인수 시점에서 누락 여부를 발견하거나 목표 일정을 준수하지 못할 수 있음을 방지하기 위함입니다. 또한 공식적인 변경 관리 절차를 따르지 않고 수행한 과업은 인수 기준에 반영되지 않아 검수 과정에서 부적합으로 판정될 가능성이 있습니다.