사업 관리 착수계획의 단위 작업별로 수행주체, 투입인력, 작업내용, 예상소요기간이 파악되었는지 확인하는 세부검토방법은 무엇인가?
01. 단위 작업별로 세부 작업내용과 성과물이 구체적으로 제시되어 있는지 확인한다.
   - WBS의 최하위 단위작업별로 세부적인 작업 순서와 도구/기법, 작업성과물이 정의되어 있는지 점검한다.
     - 작업의 성과물은 사업범위에 언급된 응용시스템/DB, 장비 등이 되거나 개발방법론상의 산출물이 될 수 있으며 사업관리 활동에 따른 관리문서가 될 수 있다.

02. 단위작업별로 수행주체와 투입인력이 작업 생산성과 예상 소요기간을 고려하여 편성되었는지 검토한다.
   - 단위작업에는 수행주체와 예상되는 투입공수가 파악되어 있는지 점검한다.
     - 투입공수의 타당성을 확인하기 위하여 해당 작업의 생산성 지표나 과거 유사 사업, 방법론상의 최소 공수 등이 참조될 수 있다.
   - 단위 작업을 수행하기 위하여 필요로 하는 소요 기술(Skill)을 파악하여 사업자의 인력확보 및 팀 구성, 교육훈련 요건 등에 반영되고 있는지 확인한다.
   - 특정 활동을 수행하기 위하여 사전에 준비시간을 할당해야 하는 경우 해당기간을 일정에 반영하였는지 확인한다.
     - 일반적으로 외국산 장비 도입시 주문이후 수개월의 도입기간이 필요로 하며 이를 고려하여 필요시기 이전에 장비 선정과 발주가 이루어지도록 활동의 시점을 편성하여야 한다.