정보시스템 감리 수행 절차, 예비조사
예비조사는 감리대상사업의 현황 등을 파악하여 감리계획을 수립하는 감리준비 단계로, 실질적인 해당 시점 또는 정기감리의 시작으로 볼 수 있습니다. 예비조사는 감리사업수행계획서에서 계획된 예비조사 기간이 도래한 경우 시작되며, 감리사업수행계획서, 사업수행결과물을 토대로 이에 대한 검토, 분석 및 발주자/사업자 면담 등을 통해 감리 일정, 인력 편성, 감리범위 및 점검항목 등을 구체화하여 감리계획서로 작성하여 제출합니다. 예비조사는 예비조사준비, 예비조사실시, 감리계획서 작성 및 제출의 3가지 활동으로 구성됩니다. 예비조사준비는 예비조사 일정 확인 및 감리원 확정과 예비조사 검토자료 준비로 구성되며, 예비조사실시는 이해관계자 식별 및 자료 접수, 산출물 검토 및 감리대상범위 확인, 감리영역별 점검항목의 도출, 발주자/사업자 면담으로 구성됩니다. 그리고 감리계획서 작성 및 제출은 감리계획서(안) 작성, 감리계획서(안) 협의, 감리계획서 확정 및 제출으로 구성됩니다.