사업관리 실행통제의 과업내용 조정이나 일정지연에 따라 일정계획을 변경하여 진척관리하고 있는지 검토하는 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 과업내용의 조정에 따라 WBS와 일정계획을 변경하여 관리하는지 점검합니다.
- 작업공정 및 WBS의 구성에 변경을 수반하는 공식적인 과업내용의 추가나 변경, 요구사항의 추가나 변경이 발생하였는지 확인합니다.
- 과업변경에 따라 작업공정의 추가나 변경 내역을 파악하고 WBS 및 일정계획에 반영되었는지 점검합니다.
- WBS의 편성 및 일정계획 조정의 타당성에 대하여 검토항목 4일정계획수립 ([PM01-1-C1])시의 검토방법을 적용하여 점검합니다.

02. 변경된 일정계획에 대하여 영향도를 파악하고 공식적으로 주관기관의 승인을 받아 이력 관리하는지 점검합니다.
- 과업내용 조정이나 지연일정에 따른 일정 변경 요청에 대하여 분석하였는지 확인합니다.
  . 변경요청의 원인과 배경을 조사합니다.
  . 일정변경이 기 전제된 가정이나 활동관계에 미치는 영향을 식별합니다.
  . 일정변경이 범위, 비용, 품질을 포함하는 프로젝트 계획의 항목에 미치는 영향을 식별하고 변경과 관련된 위험을 평가합니다.
  . 발주기관 및 이해관계자에게 미치는 직접적인 영향을 파악합니다.
  . 발주기관 사업관리 책임자 및 주요 프로젝트 이해관계자와 변경의 합의에 대하여 논의하였는지 확인합니다.
- 일정변경이 변경통제 절차에 따라 수행되었는지 확인합니다.
  . 일정변경에 대한 요청과 승인 활동이 수행되었는지 점검합니다.
  . 일정의 변경에 대하여 문서화하고 변경이력을 관리하는지 검토합니다.
  . 갱신된 일정계획을 발주기관, 프로젝트팀 내부 및 이해관계자에게 배포하여 인지하고 있는지 확인합니다.
- 변경된 일정계획에 따라 진척관리가 이루어지고 있는지 점검합니다.

03. WBS에 명시된 계획과 달리, 미도래된 세부활동 수행 등의 수행 결과를 진척율에 적용했는지 확인합니다.
- 세부활동간의 선후관계가 없더라도, 특정시점 기준으로 계획된 세부활동을 미수행한 상태에서, WBS 변경 없이 미도래된 시점의 세부활동을 앞당겨 수행하고, 이를 진척율에 반영했는지 여부를 점검하여, 진척율이 정확하게 산정, 보고되었는지 확인합니다.