사업 관리 착수계획의 개발방법론과 작업분할구조(WBS)를 참조하여 주요 활동간의 순서와 의존관계가 반영되었는지 검토하는 절차의 세부검토방범은 무엇인가?
01. 사업수행계획서에 적용된 개발방법론의 절차가 일정계획의 각 단계별 활동에 어떻게 반영되었는지를 점검합니다. 각 단계별 활동에 대한 입력과 출력 산출물을 파악하고, 이를 토대로 활동간의 우선순위를 확인합니다. 또한, 개발방법론에 따른 활동이 작업분할구조(WBS)와 일정계획에 얼마나 잘 반영되었는지를 확인하여 방법론 상의 활동간 우선순위와 일치하는지를 검증합니다.

02. 작업분할구조(WBS)의 각 작업 활동에 대한 의존관계가 어떻게 설정되어 있는지를 확인하고, 이를 기반으로 핵심경로(Critical Path)를 식별합니다. 내부 작업활동과 외부 활동을 모두 고려하여 모든 의존관계를 파악하고, 이를 나타내는 도식화된 문서(예: 프로젝트 네트워크 다이어그램)가 작성되어 있는지 확인합니다. 또한, 종료에서 시작(Finish-to-start) 관계 외에도 병행처리 가능한 관계(Start-to-start, Finish-to-finish, Start-to-finish 등)가 제대로 표시되어 있는지를 검토합니다. 마지막으로, 핵심경로상의 활동이 지연되었을 때 전체 목표일정에 어떤 영향을 미치는지를 고려하여 해당 경로를 식별하고 관리하는지를 확인합니다.