정보시스템 감리 수행 절차, 현장감리
감리원은 감리계획서를 기준으로 감리대상사업에 대한 검토·분석·시험, 감리원간 상호검토, 발주자와 사업자와의 면담 등을 통해 문제점을 확인하고, 문제점을 해결하기 위한 개선방향을 도출하여 감리수행결과보고서를 작성합니다. 전자정부법에는 정보시스템의 효율성을 향상시키고 안전성을 확보하기 위하여 제3자의 관점에서 해당 정보시스템이 적절하게 구축·운영되고 있는지를 감리기준에 따라 점검하도록 규정하고 있습니다. 현장감리는 감리준비, 착수회의, 감리수행, 보고서 작성 및 검토, 종료회의, 보고서 확정 및 통보의 6가지 활동으로 구성됩니다. 감리준비는 현장감리 준비, 감리 수행환경 확인으로 구성되며, 착수회의는 착수회의 실시, 착수회의 결과 정리로 구성됩니다. 감리수행은 산출물 접수, 산출물에 대한 검토, 분석, 시험, 문제점 발견 및 개선방향 도출, 상호검토, 사업자 면담, 발주기관 면담, 문제점 및 개선방향 확정으로 구성되며, 보고서(안) 작성 및 검토는 감리원별 보고서 초안 작성 및 검토, 보고서초안 취합, 보고서(안) 검토로 구성됩니다. 그리고 종료회의는 종료회의 준비, 종료회의 실시로 구성되며, 보고서 확정 및 통보는 보고서(안) 이견사항 접수 및 검토, 이견사항에 대한 처리 결과 공유, 보고서 확정 및 통보로 구성됩니다.