사업 관리 착수계획의 단위 활동별 투입자원, 성과물, 완료기준 등을 고려하여 계획 일정이 타당한지 점검하는 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 단위 활동별로 주요 활동의 완료 여부를 판단할 수 있는 완료 기준이 명확히 정의되어 있는지 확인합니다.
- 완료 기준에는 필요한 활동의 수행 여부와 산출물의 작성 여부가 포함되어 있는지 검토합니다.
- 활동의 완료를 위해 필요한 자원의 규모나 생산성 등을 파악하고, 활동별 시작일/종료일에 따른 투입 예정 공수를 산출하여 상호 충분성을 검토합니다.
- 활동의 완료 여부를 판단하는 관리자가 적절한 권한을 보유하고 있는지 확인합니다.
- 완료 기준을 만족시키지 못한 경우에 대한 조치 방안이 마련되어 있는지 검토합니다.

02. 목표일정을 달성할 수 있도록 일정 계획이 현실성 있게 작성되었는지 확인합니다.
- 전제 조건, 이정표를 포함한 도식화된 일정 계획표가 작성되어 있는지 점검합니다.
- 공정 진척율 산정 방안과 일정의 변경이 발생할 경우에 대비한 일정 변경 관리 방안이 마련되어 있는지 점검합니다.
- 일정 계획에 대해 발주기관의 여러 이해관계자가 참여하여 타당성을 검토하고 승인했는지 확인합니다.