사업 관리 착수계획의 단위 작업별로 수행주체, 투입인력, 작업내용, 예상소요기간이 파악되었는지 검토하는 목적과 필요성은 무엇인가?
작업분할구조(WBS)의 단위 작업별로 작업내용과 성과물을 정의하고 이를 수행하기 위한 수행주체, 투입인력, 소요공수 등을 파악하여 실제 사업수행 가능성을 점검하는 것이 목적이다.

단위작업별로 세부적인 작업내용 및 성과물, 수행방안이 정의되지 않으면 일정계획이나 팀별 업무분장에 의한 조직운영방안이 임의로 편성될 수 있으며 수발주기관간의 역할/책임과 필요 기술인력 파악 등의 기준자료로 활용되지 못하여 사업 수행 중에 수발주기관간 책임 논란이나 필요 기술인력 부족 등이 발생할 수 있다.