감리수행, 산출물에 대한 검토, 분석, 시험(종료단계 감리)
1) 사업자 과업 대비표 실증 점검, 사업자가 작성한 대비표를 근거로 초기 과업내용 및 요구사항이 분석-설계-개발-시험 단계별로 이행 과정을 점검하여 요구사항의 누락이나 변경 내역 반영 여부를 확인합니다. 2) 전수조사 및 표본추출 대상 선정, 종료단계 감리계획서 수립을 위한 예비조사에서 파악한 단위 시스템별 전수조사 및 표본 추출 점검 대상을 구분합니다. 표본 추출에 의한 점검을 위하여 기능/비기능 요구사항과 테스트 가능 항목 등에 따른 전체 점검대상 항목수를 기준으로 테스트에 소요되는 시간과 감리원 투입공수를 고려하여 표본 건수를 산정합니다. 이 과정에서 단위 시스템별 과업내용 중 우선순위(중요도)가 높은 세부 항목을 우선적으로 테스트 대상으로 선정합니다. 3) 우선순위에 따른 기능/비기능 요구사항 점검, 과업이행여부 점검은 검사항목 단위(또는 요구사항 항목 단위)로 실시합니다. 단위 시스템별 기능 요구사항에 대하여 테스트 환경 및 시나리오, 데이터 등을 적용하여 감리원이 검사항목 단위로 테스트하고, 그 결과를 과업내용 이행여부 점검결과표에 기록합니다. 비기능적 요구사항의 과업이행여부 점검은 검사항목별로 검사기준에 명시된 목표를 달성한 경우에 적합으로 인정합니다. 예비조사 단계에서 조사한 테스트 가능 기능 목록중 표본 추출 대상으로 선정된 기능에 대해서는 감리원이 직접 테스트를 실시하며, 테스트 불가능한 기능이나 비기능 과업 등에 대해서는 사업자 제출 문서(증빙)를 검토하여 과업 이행여부를 판정할 수 있습니다. “완료여부”는 사업자가 제출한 결과를 기초로 실제 완료여부를 확인하여 기록합니다. 완료 : 해당 요구사항이 완료되어 검사기준에 따라 검사를 할 수 있는 상태, 진행중 : 해당 요구사항이 완료되지 못하여 검사기준에 따라 검사를 할 수 없는 상태, “적/부 판정” 은 감리원이 직접 점검한 결과를 검사기준서의 판정기준과 비교하여 적합, 부적합을 판정합니다. 적합 : 검사기준의 검사방법에 따라 점검한 결과가 예상결과와 판정기준에 부합한 경우, 부적합 : 검사기준의 검사방법에 따라 점검한 결과가 예상결과와 판정기준에 부합하지 않거나 중대한 결함이 발생한 경우, 점검제외 : 점검 과정에서 테스트 환경이 준비되지 않거나, 선행 기능의 결함으로 점검하지 못한 경우와 외부환경 변화, 발주기관의 요청이나 합의에 의해 진행 중인 경우, “점검제외”인 경우, 관련 증빙에 점검 제외 사유 등을 명확히 작성하여야 함. “완료여부”가 “진행중”의 경우에는, 종료 단계이므로 발주기관의 요청이나 합의에 의하여 진행중인 경우는 “점검제외”로 판정하고, 이외에 미완료된 과업은 “부적합”으로 판정합니다. “관련 증빙”은 “적/부 판정”의 근거로 감리원이 직접 테스트한 시험결과 화면이나 로그 등을 말합니다. 만약 테스트가 불가능하여 사업자가 제출한 자료를 기준으로 적합·부적합 판정을 한 경우에는 해당 산출물이 관련 증빙이 될 수 있다. “부적합”의 경우에는 반드시 관련증빙을 첨부하여야 합니다. “비고”는 “진행중”인 경우 완료예정일을 작성하거나, “점검제외”의 경우에는 점검제외 사유 등을 기록합니다. 검사기준서의 세부 요건(검사방법, 예상결과, 판정기준 등) 충족 여부와 발견된 결함의 시정조치 내역, 결함 수준 등을 고려하여 적합·부적합을 판정합니다. 감리수행결과보고서는 일반적으로 착수회의 시점을 기준으로 보고서를 작성하는 것으로 전제조건에 설명하고 있으며, 이에 따라 개선권고사항 중에는 기 조치된 것도 감리수행결과보고서에 포함될 수 있습니다. 그러나 종료단계의 과업이행여부 점검 시에는 단순 오류의 경우 현장감리 기간중 보완될 수 있고, 해당 오류사항에 대한 보완이 이루어졌음을 확인한 것을 기준으로 판정하여야 하므로, 현장감리 기간 종료일을 기준으로 보고서를 작성하는 것이 일반적일 것입니다.