정보시스템 감리지침, 시스템개발사업, 객체지향 컴포넌트기반 모델, 분석설계 단계, 시스템아키텍처 세부검토내용 "02. 시스템 전환계획은 시스템 및 업무 특성을 고려하여 시스템 전환 절차, 방법 및 검증계획이 적정하게 수립되었으며, 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되어 있는지 검토한다."의 세부검토방법
01. 시스템 전환에 따른 역할과 책임이 정의 되어 있는지 검토한다. - 시스템 전환계획서에 시스템 전환을 위한 역할 및 책임을 적정하게 할당하였는지 확인한다. - 시스템 전환계획서에 역할배정은 주관기관과 전담사업자를 포함하여 할당되었는지 확인한다. 02. 시스템 및 업무특성을 고려하여 시스템 전환절차, 방법 및 검증 계획이 적정하게 수립되었는지 확인한다. - 초기데이터 구축 계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 자료전환(초기데이터 등) 및 검증계획의 적정성을 검토한다. . 자료전환 전/후의 자료의 정합성 및 일관성 유지 . 변경된 업무 규칙 및 입력데이터 체계 변동에 따른 데이터 무결성 유지 - 시스템 전환계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 네트워크 전환계획 및 검증계획의 적정성을 검토한다. - 시스템 전환계획서에서 시스템 및 업무특성을 고려하여 하드웨어 및 시스템 소프트웨어의 전환계획 및 검증계획의 적정성을 검토한다. - 시스템 전환 계획이 응용 시스템의 전환 계획과 부합하는지 검토한다. - 시스템 전환계획서에서 내/외부 인터페이스 전환절차 및 검증계획의 적정성을 검토한다. - 보안이 중요한 경우에는 보안문제로 인한 전환지연을 충분히 고려 하고 있는지 전환 절차 적정성을 검토한다. 03. 시스템 전환계획 및 검증은 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되었는지 검토한다. - 모의 전환을 실시하여 전환에 소요되는 기간을 파악하기 위한 활동이 포함되어 있는지 검토한다. - 시스템 전환 및 검증계획 일정은 사용자가 오픈에 따른 변화의 충격을 최소한으로 느낄 수 있도록 프로젝트 일정에 반영되었는지 검토한다. - 전환 및 검증을 위한 별도의 프로그램이 작성되어야 하는지 검토하고, 일정 및 응용프로그램 설계에 반영되었는지 확인한다.