예비조사 실시, 발주자/사업자 면담
예비조사감리원은 예비조사 내용을 바탕으로 발주자와의 면담을 통해 사업진척 현황에 따른 감리 범위 및 일정을 확정하고, 사업수행 현황 및 주요 이슈사항 등을 확인하고, 감리 요구사항을 접수하여 점검항목 등에 반영합니다. 예비조사감리원은 점검항목 점검을 위해 필요한 산출물 작성시점, 테스트 환경, 자동화도구 사용가능성 등 현장감리 시 제약사항이 되거나 협조가 필요한 사항에 대해 발주자, 사업자와 협의합니다. 요구정의 단계 감리에서 예비조사감리원은 요구정의서가 구체적이지 않거나, 대비표(과업대비표, 요구사항추적표)의 내용이 요구사항을 추적할 수 없을 정도로 구체적으로 작성되지 않았을 경우 현장감리 실시 전까지 준비할 수 있도록 요청합니다. 설계단계 감리에서 예비조사감리원은 발주자 및 사업자와의 인터뷰를 통해 설계 산출물과 대비표의 준비 과정을 확인하고, 검토한 대비표, 검사기준서 등의 준비 상태에 대해 설명합니다. 설계 산출물의 작성이 누락되었거나, 대비표의 내용이 과업이행 여부를 점검할 수 있는 수준으로 작성되지 않았을 경우 현장감리 실시 전까지 준비할 수 있도록 요청합니다. 종료단계 감리에서 예비조사감리원은 수립된 과업이행여부 점검방안을 기준으로 사업자, 발주자와 협의하여 점검물량(전수, 표본조사 규모 등)을 확정합니다.