사업 관리 착수계획의 개발방법론과 작업분할구조(WBS)를 참조하여 주요 활동간의 순서와 의존관계가 반영되었는지 검토하는 절차의 목적과 필요성은 무엇인가?
일정계획의 타당성을 검토하기 위해서는 세부 활동간의 선후관계 파악이 필요하며, 개발방법론상의 작업 순서와 산출물 연관도를 참조하여 일정간의 우선순위와 의존관계를 점검합니다.

이를 통해 목표일정을 유지하고 프로젝트를 성공적으로 완료하기 위한 목적이 있습니다.

특히, 일정계획을 통해 핵심경로(Critical Path)를 찾아내어 이를 통해 집중적인 공정 진척관리를 수행합니다. 핵심경로상의 작업이 지연될 경우 전체 목표일정의 지연이 발생할 수 있기 때문에 이를 관리하는 것이 중요합니다.

또한, 개발방법론상의 작업순서와 일정계획표 상의 작업의존관계가 일치하지 않을 경우, 실제 사업 추진에 있어 개발방법론이 준수되지 않고 작업자가 임의로 수행될 우려가 있습니다.

이를 방지하기 위해 개발방법론에 따라 작업순서와 의존관계를 일정계획에 반영하는 것이 중요합니다.