사업 관리 착수계획의 과업내용이 불일치하거나 누락된 내역에 대하여 수발주기관간에 공식적인 합의가 되었는지 확인하는 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 제안요청서와 제안서의 과업내용이 계약서 및 관련 부속서류와 불일치하는 경우 수발주기관간의 공식적인 합의가 있는지 확인한다.
- 제안요청서와 제안서의 과업내용이 계약서 특수조건, 기술협상서, 과업내용서 등에 누락된 항목이 있는 경우, 기술 협상과정에서 조정된 것인지 주관기관과 개발사업자에 각각 확인한다.
- 합의에 의하지 않고 누락된 경우에는 계약서나 사업관리지침(훈령) 등에 규정된 과업범위 해석기준에 따라 과업범위 포함여부를 결정한다.

02. 과업내용서와 기술협상서 등의 계약내용이 사업수행계획서의 사업범위에 누락된 경우 수발주기관간의 공식적인 합의가 있는지 확인한다.
- 사업초기 사업수행계획서가 제출된 시점부터 과업범위와 사업수행계획서상의 사업범위가 차이가 있을 경우 사업수행계획서 제출과 승인에 대하여 공문으로 처리되었는지 확인한다.
- 공문으로 처리되지 않은 상태에서 미합의된 불일치 항목에 대해서는 사업수행계획서의 변경을 요구한다. 변경된 부분은 공식적인 절차(검토항목 3번[PM01-1-B1] 변경관리 절차 참조)를 따르고, 최종적으로 사업수행계획서에 반영되어야 한다.