사업 관리 착수계획의 사업의 제약조건이나 계약상의 이정표를 반영하여 일정이 편성되었는지 확인하는 절차의 목적과 필요성은 무엇인가?
사업 추진에 있어서는 중간과 최종 목표일정을 포함하여 보고해야 하며, 협의회, 법령개정 등 다양한 일정이 반영되어 있고, 이들 일정이 상호 연계되어 편성되었는지 점검하는 것이 목적입니다.

계획수립이나 계약서상의 특정 이정표가 될 수 있는 시점이 일정계획에 반영되지 않으면 중요 활동의 완료시기가 제대로 반영되지 않거나 일정지연이 발생할 수 있습니다. 또한 해당 이정표상의 활동이 수행되기 위해서는 사전 또는 사후에 수행되어야 하는 타 활동이 적기에 수행되지 않아 전체적인 목표일정 달성과 과업이행 여부에 영향을 주게 됩니다.