시정조치확인 준비, 시정조치확인계획 수립
사업자가 제출한 시정조치결과서의 조치 내역을 검토하여, 시정조치 확인을 위한 감리영역별 개선권고사항, 점검방법, 조치확인 일자, 시정조치사항을 확인하는 감리원(이하 시정조치확인감리원) 등을 결정한 시정조치확인계획을 수립합니다. 시정조치 확인은 현장감리 이후 일정기간(예, 1개월) 전후에 별도의 점검 일정을 편성하여 실시하거나, 차기 정기감리 시점이 1~2개월 이내에 도래할 경우 또는 차기 정기감리 이전에 시정조치가 완료되지 못한 경우 차기 정기감리시 시정조치 확인을 실시할 수 있습니다. 이때 시정조치확인감리원의 투입공수는 감리사업수행계획서의 인력투입계획과 일치하여야 합니다. 총괄감리원은 시정조치확인감리원에게 일정, 장소, 연락처, 준비물(노트북, 감리원증, 신분증 등) 등을 공지합니다. 종료단계 감리에서는 종료단계 감리수행결과보고서에 제시된 과업내용 이행여부 점검 결과 중 “부적합” 판정을 받은 과업 세부항목과 감리영역별 개선권고사항에 대하여, 사업자가 보완하고 그 결과를 감리법인에 제출하여 확인을 받아야 합니다. 감리수행결과보고서에 별첨(증빙)으로 제시된 부적한 사항에 대하여 조치된 결과를 점검하기 위하여 각 항목별 조치 근거 산출물과 시정조치 점검방안을 준비합니다.