사업관리 종료의 과업내용과 사용자 요구사항에 대하여 사업추진 공정에 따른 이행여부가 추적 관리되었는지 점검하는 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 과업 내용이 추진 과정에서 변경되었는지 확인하고 추적 관리되고 있는지 확인합니다.
   - 과업 내용에 따라 최종 완료 성과물에 대한 인수 기준(또는 검수 기준)을 정리하고 상호 합의되었는지 확인합니다.
   - 과업 내용에 대한 "과업 내용 추적표"를 작성한 경우 인수 기준과 대조하여 누락 여부를 검토합니다.
   - 과업 내용의 변경에 대하여 공식적인 변경 관리 절차를 적용한 경우 "변경 요청서"와 "변경 승인서"를 확인하고 변경 후의 과업 내용을 기초로 인수 기준에 반영되었는지 비교합니다.
   - 시스템 개발 이외에 장비 도입, DB 구축, 사용자/운영자 교육 등에 대한 과업 기간 내 수행해야 할 요건이 명확히 정의되었는지 검토합니다.

02. 사용자 요구사항이 분석, 설계, 구현 단계별로 누락 없이 이행 여부가 추적 관리되고 있는지 점검합니다.
   - 시스템 개발과 관련된 기능적 요구사항에 대해서는 요구사항 정의, 프로세스 모델, 프로그램 설계, 단위 시험, 통합 시험 등의 단계별로 이행 여부를 추적표로 관리하고 있는지 확인합니다.
   - 기능 요구사항 이외의 성능, 안정성, 보안 등의 기술적 요구사항에 대하여 품질 목표를 설정하고 시스템 시험을 통하여 이행 여부를 확인할 수 있도록 추적 관리하였는지 확인합니다.
   - 시스템 성능, 안정성 관련 요구사항에 대해서는 품질 목표를 계량화하고 부하 요건, 전제 조건 등을 실제 업무 사례에 근거하여 작성하였는지 점검합니다.