클라우드 정보화사업 감리 점검가이드, 클라우드 감리 점검가이드, G-클라우드 전환 단계별 활동
G-클라우드 전환 단계별(업무시스템 설계 단계, 구축 단계) 활동은 다음과 같다. 업무시스템 설계 단계: 전환대상 시스템의 용량산정, 구성설계, 망간 데이터 동기화, 공통 인프라 서비스, 백업 서비스 등에 대하여 구현 방법을 설계함. 구축 단계: 통합센터는 각종 자원의 할당, 시스템SW 설치 등 시스템 환경 구성을 담당하고, 각 기관은 제공된 표준 환경에 맞게 상용SW를 구매·설치하고 AP 전환을 수행합니다. 서비스 전환 일정에 맞추어 통합센터에 서 데이터 이관 작업을 수행하면 기관에서는 데이터 정합성 확인과 통합테스트를 수행하고, 보안취약점 점검과 백업·관제 등의 준비를 완료한 후 서비스를 전환·개시함.