시스템개발 분석 품질보증활동의 전체 사업을 수행하기 위한 방법론이 결정되고, 사업규모, 일정 등을 고려하여 테일러링이 이루졌는가를 검토하는 필요성은 무엇인가?
방법론의 적정한 테일러링을 통한 작업, 공식 산출물 범위 등이 명확하게 정의되지 않은 경우, 필수적인 작업/산출물이 누락되어 사업 진행에 어려움이 발생하거나 불필요한 작업/산출물로 인하여 일정을 지연시키는 문제가 발생할 위험이 있습니다. 또한, 반복적 방법론을 적용하는 경우, 전체 반복 계획이 업무 특성, 중요도, 활용도, 기술력 등의 적정한 기준에 의하여 수립되지 않으면 개발 일정에 차질을 빚을 가능성이 높습니다.

따라서 대상 사업의 특성, 사업 규모, 일정 등을 고려하여 작업/산출물을 적정하게 조정하고, 반복 계획을 수립하였는지 확인하는 것이 필요합니다.