사업관리 실행통제의 일정계획 대비 실적을 관리하고 있는지 점검하는 절차의 목적과 필요성은 무엇인가?
목표일정을 달성하기 위해 일정계획표에 제시된 단계별 목표일정을 준수하고 있는지 확인하고, 일정계획에 대한 실적을 관리하여 세부활동별 완료기준에 따라 공정진척율을 산정하는 것이 목적입니다. 보통은 형식적으로 일정계획대비 실적을 관리하지만, 이 경우 단순히 사업기간 경과 비율에 따라 공정진척율을 산정하면 실제 작업과의 차이가 발생할 수 있고, 실제 지연 일정을 인지하지 못할 수 있습니다. 특히 핵심공정의 지연이 노출되지 않으면 결국 최종 사업완료 목표일을 준수하지 못하여 사업 자체의 지연을 초래할 수 있습니다.