사업 관리 착수계획의 단위 활동별 투입자원, 성과물, 완료기준 등을 고려하여 계획 일정이 타당한지 점검하는 절차의 목적과 필요성은 무엇인가?
단위 활동별 완료 기준은 공정 진척율을 산정하는 중요한 기준으로, 대부분의 경우 구체적인 성과물이나 관리 문서, 응용 시스템, 장비 등이 작성되어 있습니다. 이를 토대로 투입 자원을 고려하여 일정 계획의 타당성을 점검하는 것이 목적입니다.

세부 단위 활동별로 활동이 완료되었는지를 판단할 수 있는 기준이 수립되지 않은 사업에서는 단순히 사업 기간 경과율을 이용하여 공정 진척율을 산정하게 됩니다. 이러한 경우 실제 작업 진척 현황과의 차이가 발생할 수 있으며, 현업 사용자나 다수 이해관계자가 완료된 성과물을 점검하는 과정에서도 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 결과적으로 일정 계획표상의 목표일정과의 갭이 발생하게 됩니다. 또한, 일정 지연 시에도 임의로 일정을 변경하게 되어 목표일정 달성 가능성을 판단하기 어렵게 됩니다.