정보시스템 감리지침, 시스템개발사업, 객체지향 컴포넌트기반 모델, 분석설계 단계, 시스템아키텍처 검토내용 "05. 시스템 전환 계획이 적정하게 수립되었는가?"의 필요성
시스템 구축 후 실제 시스템으로의 적절한 전환을 위해 기술적/업무적 특성을 고려하여 시스템 전환절차와 방법이 수립되어야 하며, 전환과정에서 발생할 수 있는 각종 위험요소의 확인 및 해결방안 도출과 필요시 전환을 중지하고, 기존시스템 또는 업무로 복귀하기 위한 계획이 포함되어야 한다. 만약, 전환계획이 적정하게 수립되지 않을 경우 전환 중에 발생되는 각종 위험에 적절하게 대처할 수 없고 전환의 실패로 인하여 서비스 제공 지연을 유발 할 수 있다. 따라서, 구축될 시스템에 대한 실 환경으로의 전환계획이 구체적이고 적정한지 검토하여 향후 성공적인 전환을 보장할 필요가 있다.