예비조사 준비, 예비조사 검토자료 준비 요청
총괄감리원은 발주자와 사업자에게 예비조사의 목적과 범위에 대해 설명하고, 사업자가 사업관리문서 및 산출물 등 사업의 진행현황과 점검항목 도출에 필요한 자료 등에 대해 발주자의 승인을 받아 준비하도록 요청합니다. 총괄감리원은 감리사업수행계획서에 제시된 투입인력계획에 따라 예비조사감리원을 확정하고 발주자와 사업자에게 공지합니다. 총괄감리원은 예비조사감리원에게 일정, 장소, 연락처, 준비물(노트북, 감리원증, 신분증 등) 등을 공지합니다. 요구정의 단계 감리에서 총괄감리원은 사업자에게 요구사항정의서와 대비표(과업대비표, 요구사항추적표)를 작성하여 발주자 확인을 거쳐 예비조사시 제출하도록 요청합니다. 설계단계 감리에서 총괄감리원은 사업자에게 적용방법론 상에 정의된 제출대상 설계 산출물과 함께 설계 산출물이 과업내용을 반영하였는지 여부를 확인할 수 있도록 대비표(요구사항추적표)를 작성하여, 발주자 확인을 거친 후 예비조사 시점에 제출하도록 요청합니다. 종료단계 감리에서 총괄감리원은 과업내용을 반영하였는지 여부를 확인할 수 있도록 검사기준서(또는 요구사항추적표)를 작성하여, 발주자 확인을 거친 후 예비조사 시점에 제출하도록 요청합니다.