프로젝트별 비용 대비 효과가 정량적으로 산정되었으며 산정근거가 타당한지 검토하는 세부검토방법
01. 수행할 프로젝트에 대해서 산정 요소별로 산정근거에 의거하여 소요비용을 산정했는지 확인한다.\n- 정보화 실행 계획서에서 프로젝트별로 세부 수행 일정이 예측되어 있는지 확인한다.\n- 소요 인력에 대한 소유 기술(Skill Set)이 정의되고 현업, IT 인력, 컨설턴트 등으로 인력을 세분하여 소요 공수를 산정하였는지 확인한다.\n- 프로젝트별로 예상 소요비용 산정에 대한 기준 및 전제조건이 정의되었는지 확인한다.\n- 기준 및 전제조건에 의거하여 S/W, COTS(Common Off the Shelf), H/W, 인건비 항목 등으로 구분하여 소요 비용을 산정하였는지 확인한다.\n\n02. 도출된 프로젝트에 대해서 예상되는 정량적인 효과가 산정되었는지 확인한다.\n- 투자효익, 운영비, 투자비를 예측하고 ROI(Return On Investment), NPV(Net Present Value), IRR(Internal Rate of Return) 등을 산정하였는지 확인한다.\n- S/W, COTS, H/W에 대한 비용 및 운영비 항목도 고려했는지 확인한다.\n- 가정 및 전제 조건(예: 고객수/매출액, 현재가치 할인율, 시간당 인건비 등)이 식별되어 정의되었는지 확인한다.