시스템개발사업 구조적 정보공학적 모델, 설계 단계, 시스템아키텍처 검토내용 "04. 시스템 전환 계획이 적정하게 수립되었는가?"의 세부검토항목
01. 시스템 전환에 따른 위험분석은 유사사례 및 기술/업무적 특성을 충분히 고려하여 위험을 도출하고 분석하였는지 확인하고, 이에 대한 적정성을 검토한다. 02. 시스템 전환계획은 시스템 및 업무 특성을 고려하여 시스템 전환절차, 방법 및 검증계획이 적정하게 수립되었으며, 프로젝트 일정에 차질이 없도록 반영되어 있는지 검토한다. 03. 시범(시험)운영계획은 시스템의 안정성여부를 확인할 수 있도록 실제운영환경에서 수행될 수 있도록 계획이 수립되었는지 검토하고, 적정성을 확인한다. 04. 비상계획은 시스템 전환 중에 발생할 수 있는 실패나 사고에 대비하여 원인 파악 및 조치계획이 적정하게 수립되었는지 검토한다.