사업 관리 착수계획의 사업의 제약조건이나 계약상의 이정표를 반영하여 일정이 편성되었는지 확인하는 절차의 세부검토방법은 무엇인가?
01. 사업 수행시 고려되어야 할 제약조건이나 계약상 지켜야할 특정 일정이 있는지 확인한다.
   - 사업추진 공정상의 주요 시점을 사업관리자가 판단할 수 있도록 이정표가 지정되어 있는지 확인한다.
     - 사업 진행과정에서 사업의 상황과 작업내용을 확인하여 현재의 상태를 파악하고 다음 작업이나 일정의 조정이 가능한 시점이 이정표가 됩니다.
     - 대부분 주요 공정이 종료되는 시점이 이정표(Milestone)가 되며 소요 공수는 별도로 할당하지는 않습니다.
   - 외부기관과의 협의나 타 사업과의 연계시점 등 특정 이정표의 외부 의존관계를 파악하는 중요한 시점이 반영되었는지 점검합니다.
     - 이정표는 수행여부(Did와 Didn't)의 문제이지 비율(%)의 문제가 아닙니다.
   - 제안요청서나 정보화전략계획(ISP)등에 언급된 특정 활동의 완료 시점, 법/제도의 제/개정 시기, 법령의 발효시점 등이 일정상의 제약조건으로 설정되어 있는지 검토합니다.

02. 일정계획표에 제약조건이나 이정표가 누락 없이 반영되어 있는지 점검합니다.
   - 사업추진에 고려되어야 할 제약조건이나 이정표가 일정계획표에 중요 시점으로 표기되어 있는지 확인합니다.
   - 제약조건이나 이정표와 선후 관계에 있는 작업 활동의 일정이 해당 시점 이전에 완료되거나 시점 이후에 착수되는지 점검합니다.