Cục Quản lý xây dựng công trình kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án hệ thống thủy lợi Nà Sản

Ngày 13/10, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng, làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại huyện Mai Sơn về giải pháp thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Sản.
Dự cuộc làm việc, có lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Mai Sơn và các đơn vị thi công.
Dự án hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Sản được xây dựng tiếp nối đường ống cửa ra áp lực tuynel có chiều dài tuyến ống là 44,5km, diện tích đất thu hồi để xây dựng dự án khoảng 16,6ha; có 19 bản, 758 hộ thuộc 2 xã Chiềng Mung, xã Hát Lót bị ảnh hưởng. Đến hết tháng 9/2023, đã hoàn thành công tác trích đo và phê duyệt bản đồ thu hồi đất tại 2 xã Chiềng Mung và Hát Lót; kiểm kê, kiểm đếm được 544/758 hộ, 1 tổ chức tại 11 bản của xã Chiềng Mung và 3 bản của xã Hát Lót. Hội đồng bồi thường mặt bằng đã phối hợp với UBND xã Chiềng Mung thực hiện công khai phương án bồi thường hỗ trợ đối với 31 hộ, với giá trị trên 1,088 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, đến hết tháng 9/2023 mới giải ngân được 8,7 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ dự án đang bị chậm so với kế hoạch, do công tác thống kê, kiểm đếm gặp nhiều khó khăn; tuyến kênh trải dài, đi qua nhiều vị trí, địa bàn; công tác xác minh nguồn gốc đất gặp vướng mắc, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng.
Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng các công trình làm việc tại huyện Mai Sơn
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Thanh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh Sơn La phối hợp với huyện Mai Sơn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Tập trung cao cho công tác xác minh nguồn gốc đất, loại đất, đối tượng sử dụng đất, tỷ lệ% mất đất, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với các hộ gia đình ảnh hưởng dự án tại 2 xã Chiềng Mung và Hát Lót. Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn và thẩm định phương án giải phóng mặt bằng, đảm bảo đến hết năm 2023 kết nối hoàn chỉnh các tuyến ống chính theo kế hoạch tổng thể và tiến độ giải ngân 100% nguồn vốn đã cấp năm 2023.
Cục trưởng cục quản lý xây dựng các công trình kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi Nà Sản