Đồng Nai phải ứng tiền chi giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Chính phủ cho biết do việc giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chậm nên tỉnh Đồng Nai đang phải ứng ngân sách địa phương để chi trả cho người dân.

Ngày 26-9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13, thẩm tra việc điều chỉnh Nghị quyết 53/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.
Theo tờ trình của Chính phủ, dự án trên được giao cho UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện và hoàn thành trước năm 2021. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, địa phương gặp một số khó khăn nên phải xin điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết cho tiện triển khai dự án.
Cụ thể ở đây là việc Chính phủ xin điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống trên 19.207 tỉ đồng, giảm 3.730 tỉ đồng so với nghị quyết hiện hành. Trong đó, chi phí xây dựng hạ tầng các khu tái định cư giảm 1.864 tỉ đồng, chi phí bồi thường và hỗ trợ tái định cư giảm 1.859 tỉ đồng…
Về diện tích thu hồi đất, Chính phủ cho biết theo phê duyệt hiện nay là trên 5.317 ha, nhưng quá trình triển khai thực tế địa phương không đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và giảm diện tích đất khu nghĩa trang. Vì vậy, dự án đã giảm 82 ha so với nghị quyết của Quốc hội.
Thủ tướng kiểm tra dự án tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: V.HỘI
Về thời gian thực hiện dự án, Chính phủ cũng xin điều chỉnh kéo dài đến năm 2024, thay vì 2021 như nghị quyết ban đầu.
Nguyên nhân, từ năm 2019 đến năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo tiến độ khi khối lượng công việc quá lớn.
Nếu để tiến độ như hiện nay, kho bạc Nhà nước không thể giải ngân đối với các công việc đã thực hiện cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành. Vì vậy, để hoàn thành công tác thu hồi đất cho dự án và bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1, UBND tỉnh Đồng Nai đã tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện chi trả.
Do vậy, sau khi được Quốc hội chấp thuận kéo dài thời gian và được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh dự án, UBND tỉnh Đồng Nai mới đủ điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục giải ngân và khấu trừ đối với vốn ngân sách tỉnh đã tạm ứng để thực hiện dự án.
Chính phủ cũng xin điều chỉnh bố trí tái định cư các hộ dân thuộc hai tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn để kịp tiến độ đầu tư hai tuyến giao thông kết nối.
Theo chính quyền tỉnh Đồng Nai, hiện 5.000 ha để xây sân bay Long Thành mới bàn giao được 4.859 ha, đạt 97,18%, trong đó đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho Cảng vụ hàng không miền Nam với tổng diện tích 2.532/2.532 ha, đạt 100%
Địa phương cũng đã xét duyệt tái định cư cho 4.161 hộ và xét duyệt tái định cư nhưng không đủ điều kiện cho 1.001 hộ, số hộ chưa xét duyệt 285.