Đẩy nhanh tiến độ Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc

Trên địa bàn tỉnh ta đang triển khai dự án 'Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn' - Tiểu dự án tỉnh Hà Giang; đến nay, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công một số tiểu dự án.

Thi công tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo tuyến đường từ xã Đồng Tâm (Bắc Quang) đến xã Ngọc Linh (Vị Xuyên)”.
Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn” - Tiểu dự án R5 tỉnh Hà Giang có tổng mức đầu tư trên 962 tỷ đồng (tương đương 42,874 triệu USD), trong đó vốn vay Ngân hàng châu Á (ADB) 757 tỷ 350 triệu đồng, vốn đối ứng 204 tỷ 742 triệu đồng. Dự án gồm 3 Hợp phần: Hợp phần 1: Kết nối giao thông; Hợp phần 2: Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; Hợp phần 3: Quản lý tài sản công.
Trong Hợp phần 1 “Kết nối giao thông” hiện có Tiểu dự án 1 “Nâng cấp và cải tạo tuyến đường từ xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang đến xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên” với chiều dài khoảng 25,015 km. Đến nay, huyện Vị Xuyên phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình. Hội đồng GPMB huyện đã chi trả tiền cho các hộ dân trên tuyến và đang tiếp tục thực hiện vận động, chi trả tiếp các hộ dân chưa nhận tiền và giải quyết các vướng mắc tồn tại để phục vụ công tác thi công. Hiện đang thi công 4 cầu: Nậm Dầu, Ngọc Hà, Suối Tàn, Đồng Tâm với khối lượng ước đạt 90%. Thi công hoàn thiện được 107/108 cống thoát nước ngang đường và đang tiếp tục thi công các cống còn lại trên tuyến. Tổng khối lượng hoàn thành toàn tuyến ước đạt 120 tỷ đồng/180,523 tỷ đồng (tương đương 66,47% giá trị hợp đồng).
Thi công tiểu dự án “Nâng cấp và cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến khu Công nghiệp Bình Vàng”. Ảnh: VĂN NGHỊ
Tiểu dự án 2 “Nâng cấp và cải tạo đường từ thành phố Hà Giang đến khu Công nghiệp Bình Vàng” với chiều dài 24,345 km. Tiểu dự án này, Hội đồng GPMB huyện Vị Xuyên đã chi trả tiền cho các hộ dân trên tuyến và đang tiếp tục thực hiện vận động, chi trả tiếp các hộ dân chưa nhận tiền và giải quyết các vướng mắc tồn tại trên tuyến để phục vụ công tác thi công. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ trên 29 tỷ 259 triệu đồng cho 623 hộ dân, tuy nhiên còn 20 hộ chưa nhận đền bù với số tiền trên 2 tỷ 503 triệu đồng. Hiện, đơn vị thi công hoàn thiện được 60/119 cống thoát nước ngang đường và các hạng mục khác, khối lượng hoàn thành ước đạt 83,67 tỷ đồng/213,623 tỷ đồng (tương đương 39,2% giá trị hợp đồng). Hiện, Tiểu dự án đang phải dừng để đơn vị khảo sát, thiết kế lập điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế.
Tiểu dự án 3 “Nâng cấp và cải tạo tuyến đường Yên Minh – Mậu Duệ - Mèo Vạc”, với chiều dài khoảng 16,085 km, đến nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và ký kết hợp đồng với giá trị trên 151 tỷ 714 triệu đồng. Đã tiến hành bàn giao hệ thống cọc mốc, cọc chi tiết cho đơn vị thi công, đang tập kết máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại để chuẩn bị thi công. Tiểu dự án này huyện Mèo Vạc đã phê duyệt phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình, tuy nhiên, do dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp nên việc chi trả còn chậm trễ. Huyện Đồng Văn đã hoàn thành công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường GPMB, đang tiến hành công khai niêm yết tại UBND các xã trước khi phê duyệt theo quy định.
Tuy nhiên theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án cho biết: Trong quá trình triển khai Tiểu dự án 1 và 2 có những hạng mục phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo chất lượng công trình. Trong khi việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phải xin ý kiến không phản đối của ADB làm cơ sở thì mới triển khai thực hiện được. Trong quá trình thi công phát sinh thêm nhiều vị trí mà đơn thi công đã thi công nằm ngoài vị trí thu hồi đất và những vị trí người dân sử dụng ổn định nhưng không thể hiện trên bản đồ thu hồi đất dẫn đến một số vị trí người dân không cho thi công, đề nghị được bồi thường, hỗ trợ xong mới cho thi công. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc niêm yết công khai phương án, chi trả tiền bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn...
Đồng chí Chu Hùng Cường, Phó Ban bồi thường – GPMB huyện Vị Xuyên cho biết: Hiện, đơn vị đang tích cực đẩy nhanh tiến độ bồi thường – GPMB các Tiểu dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh thêm nhiều vị trí đơn vị thi công đã thi công nằm ngoài vị trí thu hồi đất và những vị trí người dân sử dụng ổn định nhưng không thể hiện trên bản đồ thu hồi đất dẫn đến một số vị trí người dân không cho thi công, đề nghị được bồi thường hỗ trợ xong mới cho thi công. Hiện Ban Bồi thường – GPMB huyện đang tiếp tục phối hợp với UBND xã, thị trấn, đơn vị chủ đầu tư tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền theo phương án đã phê duyệt. Đối với các hộ có phát sinh tài sản, vật kiến trúc, hoa màu tiếp tục kiểm tra, rà soát và tính bổ sung để đơn vị thi công triển khai thi công không vướng mắc…
Đồng chí Lương Văn Đoàn, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án này và giải ngân vốn theo kế hoạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của nhà tài trợ, Sở Kế hoạch - Đầu tư đang tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB; đề nghị Sở Giao thông - Vận tải phối hợp, hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các công trình cấp nước; bàn giao các công trình trên tuyến đối với công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Yên Minh – Mậu Duệ - Mèo Vạc.