Thúc đẩy đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở

Ngày 14/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiến độ thực hiện về đầu tư và chính sách Dự án 'Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở' sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An do Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc chủ trì.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc chủ trì tại điểm cầu Long An
Dự án có tổng vốn đầu tư là 126,25 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 80 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại là 25 triệu USD và vốn đối ứng là 21,25 triệu USD.
Dự án triển khai tại 13 tỉnh: Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Long An, Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị và Ninh Thuận. Thời gian thực hiện từ 18/5/2020 – 31/12/2024.
Các mục tiêu và hoạt động chính của Dự án gồm đầu tư cơ sở vật chất (xây mới 138 trạm y tế (TYT) xã, cải tạo nâng cấp 325 TYT; cải tạo nâng cấp 12 trung tâm y tế huyện); cung cấp trang thiết bị cần thiết cho các TYT xã, trung tâm y tế huyện nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tuyến y tế cơ sở (YTCS); đổi mới hoạt động tại TYT xã theo nguyên lý y học gia đình và mô hình TYT điểm; hỗ trợ Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng, áp dụng một số chính sách và các sáng kiến đổi mới về YTCS.
Dự hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan về chính sách và các sáng kiến đổi mới cho YTCS; xác định các nội dung hỗ trợ xây dựng chính sách và triển khai thí điểm sáng kiến tại các tỉnh; thúc đẩy tiến độ đầu tư tại các tỉnh thuộc dự án.
Hội nghị trực tuyến kết nối 13 tỉnh thụ hưởng Dự án
Tại Long An, sau một năm triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021, 100% các hoạt động được triển khai hoàn thành. Ban Quản lý Dự án tỉnh rà soát danh sách TYT đầu tư phù hợp nhu cầu thực tế và thực trạng để điều chỉnh danh sách, quy mô đầu tư; rà soát, tổng hợp danh mục trang thiết bị thiết yếu của TYT; thay đổi quy mô đầu tư TYT Long Trạch từ nâng cấp thành xây mới.
Ban Quản lý Dự án tỉnh đã thông qua Ban Quản lý Dự án Trung ương góp ý, trình WB có thư không phản đối và đang thông qua Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.
Theo kế hoạch năm 2022, dự kiến hoàn thành thi công 21 TYT chuyển tiếp từ năm 2021, xây mới và nâng cấp 16 TYT; hoàn thành mua sắm một số trang thiết bị; phối hợp Ban Quản lý Dự án Trung ương đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thường xuyên triển khai hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số; tăng cường công tác giám sát, đánh giá hoạt động dự án.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế - Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những đóng góp, thảo luận, đề xuất của các đại biểu nhằm nâng cao hơn nữa hệ thống YTCS trong tình hình mới.
Ông đề nghị 13 tỉnh thụ hưởng dự án cần tăng cường hơn nữa công tác rà soát, phê duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư; thúc đẩy tiến độ thực hiện; xây dựng, mua sắm trang thiết bị đến đâu thì hoàn thiện hồ sơ đến đó để có khối lượng dự toán; nêu cao trách nhiệm đối với dự án; phê duyệt kế hoạch năm 2022 trước ngày 31/12/2021; trong quý I/2022 phải hoàn thành hợp đồng các gói thầu để triển khai thực hiện;...
Bên cạnh đó, Ban Quản lý Trung ương cần tích cực phối hợp Ban Quản lý Dự án tỉnh để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện./.