Quảng Bình đặt mốc thời điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc- Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo sớm hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ các dự án cao tốc Bắc-Nam đi qua tỉnh trước ngày 30/9.

Hiện nay công tác bàn giao mặt bằng cho các dự án cao tốc thành phần qua tỉnh Quảng Bình vẫn chưa được hoàn thành. Ảnh: Vĩnh Quý
UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh GPMB đối với Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB) của tỉnh, đồng thuận trong việc di dời, GPMB triển khai Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025..
Khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ các dự án cao tốc trước ngày 30/9 để làm cơ sở đến 31/12/2023 hoàn thành công tác bồi thường, GPMB toàn bộ Dự án.
Tập trung nhân lực thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB phần diện tích còn lại của Dự án trước ngày 15/12/2023; tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tích cực, chủ động, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu thi công giải quyết những khó khăn, vướng mắc về mặt bằng trên tuyến.
Đồng thời, yêu cầu BQL các dự án (thuộc chủ đầu tư) cao tốc thành phần phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích tăng thêm của Dự án; hoàn thiện hồ sơ mốc lộ giới đối với một số đoạn tuyến còn lại; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc đánh giá ảnh hưởng của các hộ dân có công trình nhà ở trong phạm vi hành lang đường bộ làm cơ sở để địa phương tổ chức GPMB.
Phê duyệt bổ sung các hạng mục công trình phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất và điều kiện sinh sống của người dân được thuận lợi; giải quyết bảo đảm quyền lợi của người dân có nhà ở và các công trình bị ảnh hưởng khi thi công.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo các UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với chủ đầu tư tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.
Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, tại Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình, các địa phương đã bàn giao cho BQL các dự án 108,81km/126,43km (đạt 86,6%) mặt bằng sạch.
Đối với việc lập, phê duyệt dự án khu tái định cư và khu nghĩa trang, đến nay UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có Dự án đi qua đã thi công hoàn thành 1/26 khu tái định cư tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; 2/13 khu nghĩa trang tại huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới.
Hiện, các địa phương đang tiếp tục thi công 7/26 khu tái định cư và 10/13 khu nghĩa trang. Đối với hạng mục di dời công trình đường dây điện, công trình hạ tầng, các địa phương đang tập trung triển khai gấp rút.
Tuy vậy, theo Sở GTVT Quảng Bình cho biết, so với tiến độ yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình còn chậm, việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa địa, xử lý các vướng mắc về nguồn gốc đất đai… chưa hoàn thành.
Được biết, Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình bao gồm 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 126,79km; tổng mức đầu tư trên 24.282 tỷ đồng. Dự án gồm 3 dự án thành phần là đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ; với tổng diện tích thu hồi đất là 1.273,84ha.