Đẩy nhanh tiến độ cải tạo ngòi tiêu Tam Cường

Ngòi tiêu Tam Cường đoạn từ cầu Trắng đến cầu Tự Cường (ĐT.315) xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông đảm bảo tưới tiêu và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các xã Thanh Uyên, Vạn Xuân và một phần xã Bắc Sơn. Tuy nhiên, vào mùa mưa bão thường xuyên xô sạt nền đường huyện 73 và mái kênh khu vực dân cư, đặt ra yêu cầu cần sớm nâng cấp, cải tạo ngòi tiêu kết hợp đường giao thông tại khu vực này.

Nhà thầu đang khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục công trình.
Để đảm bảo thuận lợi cho việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất, UBND huyện Tam Nông đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện định kỳ hàng năm tổ chức nạo vét lòng kênh, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm sạt lở. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp giải quyết khó khăn tạm thời. Trước thực trạng trên, xét đề nghị của UBND các xã Vạn Xuân, Thanh Uyên cũng như đảm bảo nhu cầu đi lại và an toàn cho nhân dân sinh sống gần khu vực đoạn kênh tiêu trên, UBND huyện Tam Nông đã cho nghiên cứu và triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo kết hợp đường giao thông ngòi tiêu Tam Cường (đoạn từ cầu Trắng đến TL 315), xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.
Thời gian thi công xây dựng công trình là 240 ngày (từ ngày 10/3/2021 đến ngày 4/11/2021). Tuy nhiên, công trình chậm tiến độ so với dự kiến dẫn đến một số thông tin trái chiều về dự án.
Tìm hiểu thực tế tại công trình và trao đổi với ông Đỗ Ngọc Quỳnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tam Nông được biết: Công trình là ngòi tiêu thoát nước và cấp nước sản xuất nông nghiệp cho khu vực các xã Thanh Uyên, Vạn Xuân (Văn Lương, Tam Cường cũ), và một phần xã Bắc Sơn nên việc thi công phụ thuộc vào việc điều tiết nước của cơ quan quản lý - Trạm Thủy nông Tam Nông. Cụ thể: Cứ 10-15 ngày phải nghỉ 10 ngày để tháo nước chống úng cho khu vực thượng lưu; vào mùa vụ sản xuất thì phải đóng cửa cống Tam Cường phục vụ bơm nước sản xuất. Đặc biệt, thời gian qua do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ và hoàn lưu bão, trên địa bàn huyện Tam Nông có mưa to liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, mực nước trong kênh dâng cao và rút nhanh trong quá trình thi công chân khay. Mặt khác, một số vị trí có phạm vi ngoài dự án gia cố mái kênh tiêu Tam Cường cục bộ một số vị trí nền đất yếu kết hợp có những vị trí có dòng thấm ngang đã gây sạt lở cục bộ một số vị trí vừa hoàn thành thi công mái.
Hoàn thành việc thi công cầu qua kênh
Trước những khó khăn vướng mắc nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn, các phòng chuyên môn của UBND huyện xem xét, báo cáo đề xuất với lãnh đạo UBND huyện cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng (xong trước tháng 6/2022) và cho phép điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong thiết kế xây dựng công trình.
Trong quá trình thi công, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc yêu cầu nhà thầu khắc phục, tháo dỡ những hạng mục thi công bị sô xạt do ảnh hưởng mưa bão và sạt trượt nền đất yếu; chưa tiến hành nghiệm thu những hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu (đã tiến hành phá dỡ 30m kè mái, bê tông gia cố đỉnh mái).
Đến nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành thi công cầu qua kênh, làm được 70% chân khay, hoàn thành lát mái 300m, xử lý mái kênh đạt 50%. Đắp nền đường bên trái tuyến, nạo vét bùn tuyến đạt 50%, đổ tấm đan lát mái đạt 100%.
Còn nội dung phản ánh việc thi công dự án Nâng cấp, cải tạo kết hợp đường giao thông ngòi tiêu Tam Cường đã phá nát đường HL73 là thông tin chưa chính xác bởi trước khi thi công, đường là kết cấu láng nhựa, được đầu tư giai đoạn 2015-2016 nhưng nguồn vốn hạn chế, hệ thống thoát nước và kết cấu nền chưa được xử lý triệt để. Cùng tuyến đường này nhưng đoạn từ cầu Tự Cường đến UBND xã Văn Lương cũ (có chiều dài khoảng 3km) cũng có nhiều đoạn bị hư hỏng kết cấu mặt đường láng nhựa. Hiện nay, do đang trong quá trình thi công nên việc đi lại của người dân trên tuyến đường gặp khó khăn, điều này sẽ được khắc phục khi công trình hoàn thành – ông Quỳnh cho biết thêm.
Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Phúc - đơn vị nhà thầu thi công công trình cho biết: Trong quá trình thi công công trình, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng tranh thủ khi thời tiết ủng hộ, nhà thầu đã khẩn trương thi công và đã thực hiện xong nhiều hạng mục công trình. Việc thi công đảm bảo theo yêu cầu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, giám sát. Trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện thanh thải, nạo vét bùn lòng kênh của khu vực bị sạt lở, lát hoàn thiện mái, đổ bê tông đường giao thông nội đồng phía bên trong kênh sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng… để hoàn thiện dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn.