b'\n_START_ARTICLE_\nBell ARH-70 Arapaho\n_START_SECTION_\nPruebas de vuelo\n_START_PARAGRAPH_\nEl demostrador ARH de Bell, un Bell 407 modificado (s/n 53343/N91796\xe2\x80\x8b), vol\xc3\xb3 por primera vez el 3 de junio de 2005.\xe2\x80\x8b En febrero de 2006, el demostrador ARH vol\xc3\xb3 con un Paquete de Equipamiento de Misi\xc3\xb3n (MEP) y avi\xc3\xb3nica limitados, y en abril, Bell equip\xc3\xb3 y mont\xc3\xb3 el motor Honeywell HTS900-2 en la c\xc3\xa9lula del demostrador, seguido por una serie de carreteos.\xe2\x80\x8b El primer vuelo fue retrasado, primero en marzo y luego en mayo, para permitir a Bell configurar los prototipos como aeronaves de preproducci\xc3\xb3n. Bell y el Ej\xc3\xa9rcito se pusieron finalmente de acuerdo en que este retraso ser\xc3\xada esencial para mantener el comprimido calendario de desarrollo.\xe2\x80\x8b El primer vuelo del ARH-70 se produjo el 20 de julio de 2006, en las instalaciones XworX de Bell, en Arlington, Texas.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El 21 de febrero de 2007, durante su primer vuelo, el prototipo #4 (s/n 53906/N445HR) sufri\xc3\xb3 una p\xc3\xa9rdida de potencia motor, debida a la falta de combustible, y realiz\xc3\xb3 un aterrizaje de autorrotaci\xc3\xb3n en un campo de golf cercano. El aparato result\xc3\xb3 da\xc3\xb1ado sin posibilidad de reparaci\xc3\xb3n cuando rod\xc3\xb3 lateralmente durante el aterrizaje; los pilotos de pruebas sobrevivieron y salieron ilesos.\xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8b\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nEl coste del programa aumenta y cancelaci\xc3\xb3n\n_START_PARAGRAPH_\nUn mes m\xc3\xa1s tarde, el 22 de marzo de 2007, el Ej\xc3\xa9rcito emiti\xc3\xb3 un aviso de "Detenci\xc3\xb3n de Trabajos", dando a Bell 30 d\xc3\xadas para presentar un plan que devolviera el programa ARH a lo planeado. Las estimaciones previas de la parte del programa de Demostraci\xc3\xb3n de Desarrollo del Sistema hab\xc3\xadan crecido de 210 millones a m\xc3\xa1s de 300.\xe2\x80\x8b Textron, la compa\xc3\xb1\xc3\xada matriz de Bell, notific\xc3\xb3 a los inversores que podr\xc3\xadan perder de 2 a 4 millones por aparato seg\xc3\xban lo estipulado en el contrato.\xe2\x80\x8b Bell apel\xc3\xb3 y recibi\xc3\xb3 permiso para continuar el desarrollo usando fondos de la compa\xc3\xb1\xc3\xada hasta que el aviso se resolviese. El 18 de mayo de 2007, el Ej\xc3\xa9rcito aprob\xc3\xb3 la continuaci\xc3\xb3n del programa ARH.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El grupo de Defensa del Comit\xc3\xa9 de Asignaciones de la C\xc3\xa1mara redact\xc3\xb3 un proyecto de ley para el Presupuesto de Defensa de 2008 sin presupuesto para la producci\xc3\xb3n del ARH-70, citando la incapacidad de Bell de iniciar la producci\xc3\xb3n, paro continu\xc3\xb3 asignando fondos para investigaci\xc3\xb3n y desarrollo.\xe2\x80\x8b Sin embargo, los dirigentes del gobierno comenzaron a trabajar en una pol\xc3\xadtica de exportaci\xc3\xb3n para permitir las ventas internacionales del ARH-70. Incluyendo la estimaci\xc3\xb3n total del Ej\xc3\xa9rcito estadounidense de 512 helic\xc3\xb3pteros, las \xc3\xb3rdenes por anticipado llegaban a un total de m\xc3\xa1s de 1000 unidades.\xe2\x80\x8b El Ej\xc3\xa9rcito solicit\xc3\xb3 la cancelaci\xc3\xb3n, por incumplimiento de coste y calendario seg\xc3\xban la enmienda Nunn-McCurdy, el 9 de julio de 2008, cuando las nuevas estimaciones de costes mostraron un incremento del 40% sobre las estimaciones iniciales. En agosto de 2008, el Ej\xc3\xa9rcito solicit\xc3\xb3 que Bell cesara los acopios para el programa ARH-70, pendiente del resultado de la revisi\xc3\xb3n.\xe2\x80\x8b_NEWLINE_El 16 de octubre de 2008, la Oficina Ejecutiva de Adquisiciones para Aviaci\xc3\xb3n, del Ej\xc3\xa9rcito, orden\xc3\xb3 la finalizaci\xc3\xb3n completa del contrato ARH para conveniencia del gobierno.\xe2\x80\x8b La cancelaci\xc3\xb3n fue el resultado de no certificar el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) el programa ARH de 6200 millones de d\xc3\xb3lares en el Congreso. John Young, el Subsecretario de Defensa para Adquisiciones, Tecnolog\xc3\xada y Log\xc3\xadstica, cit\xc3\xb3 que la raz\xc3\xb3n era el coste excesivo del programa, que se hab\xc3\xada incrementado m\xc3\xa1s de un 70%, con un coste estimado por unidad de 14,5 millones de d\xc3\xb3lares, desde los 8,5 millones iniciales.\xe2\x80\x8b\n_START_SECTION_\nEspecificaciones\n_START_PARAGRAPH_\nReferencia datos: Bell ARH-70,\xe2\x80\x8b Bell 407\xe2\x80\x8b'