K2전차 파워팩의 해외 전환이 예산증액이 수반하는 사업변경인데도 불구하고 국회 보고와 결재권자 승인, 수정계약 등의 절차를 무시했다는 비판이 제기됐다. 파워팩을 국산에서 해외구매로 바꿈에 따라 450억원의 예산이 추가된 것으로 드러났다. 새누리당 김성찬 의원은 25일 국회 국방위 회의에 앞서 배포한 자료에서 "K2 전차의 핵심 연구개발장비인 파워팩의 해외구매는 중대한 사업변경이 발생했는데도 방사청이 국회 보고와 승인 절차를 누락했다"면서 "사업팀장 전결로 업체에 계약변경행위에 대한 지침을 시달해 진행했다"고 지적했다. 방위사업관리규정에 따르면 계약내용을 변경하려면 계약팀장은 계약담당관의 결재를 받은 후에 예산확보 조치를 해서 계약금액을 조정하도록 하고 있다. 해외 파워팩은 국산에 비해 대당 4억3300만원이 비싸기 때문에 초도 사업비가 450억원이 증가한 것으로 확인됐다. 이어 김 의원은 "체계업체인 로템과 수정계약을 체결한 후에 해외 파워팩 구매계약을 체결하도록 해야 했는데 이를 무시했다"며 "사업팀장 전결로 체계업체에 파워팩 발주와 계약추진을 지시했다"고 비판했다. 이에 대해 방사청 관계자는 "납기일정이 촉박해서 방추위 의결을 근거로 해외 구매계약을 먼저 추진했다"면서 "국회 보고절차는 원 구성이 지연됐기 때문"이라고 해명했다. 파워팩 개발에 차질이 빚어지면서 전력화 일정은 5개월 정도 지연될 것으로 예측되고 있다. 또 김 의원은 "수입대체 양산 도중에 국산 파워팩 개발을 계속 진행할 때 개발예산을 어떻게 확보할지도 문제"라고 지적했다. 방사청은 K2 전차의 국산 파워팩 개발이 문제가 있다고 판단, 지난 4월 방위사업추진위 결의를 거쳐 초도분 100대의 파워팩을 수입으로 전환하기로 결정했다. 국산 파워팩 개발은 2차 106대분에 대해 적용하도록 보완 개발하기로 했다.
새누리당 김성찬 의원은 언제 국회 국방위 회의에 앞서 배포한 자료에서 "K2 전차의 핵심 연구개발장비인 파워팩의 해외구매는 중대한 사업변경이 발생했는데도 방사청이 국회 보고와 승인 절차를 누락했다"면서 "사업팀장 전결로 업체에 계약변경행위에 대한 지침을 시달해 진행했다"고 지적했나
25일