국토부 검토 끝났는데…대구 트램노선 공개 또 연기됐다
국토교통부가 대구시가 신청한 도시철도망 구축계획 변경안(대구도시철도 트램) 사전협의 검토를 지난주에 마친 것으로 확인됐다. 

하지만 주민공청회 개최 공고 기간 등 행정절차 상의 이유로 트램 노선의 향방이 담길 용역 결과는 다음 달로 미뤄질 것으로 보인다. 

24일 대구시에 따르면 국토부는 대구시가 지난 3일 신청한 ‘대구광역시 도시철도망 구축계획 변경안 사전협의’ 검토를 지난주에 마쳤다. 

국토부 관계자는 “대구시민의 관심과 민원이 많은 만큼 최대한 빨리 검토를 마쳤다”며 “해당 사업에 대한 국토부 의견을 대구시에 전달한 상태”라고 말했다. 

국토부의 검토가 완료되면 대구시는 관련 지침에 따라 주민공청회와 대구시의회 의견 청취 등을 거친다. 이후 국토부로 도시철도망 구축계획 변경계획안을 최종 신청하게 된다. 이후 예비타당성 조사 등을 통과하면 사업이 추진된다. 

하지만 대구시가 약속했던 ‘5월 발표’는 지키기 어려울 것으로 관측된다. 통상 주민공청회 개최 공고 기간은 14일이다. 공고 기간을 거치면 6월은 돼야 공청회가 개최될 수 있다. 

앞서 대구시는 ‘신교통시스템 도입 사전 타당성 조사용역’ 결과 발표를 차일피일 미루면서 달서구와 서구 주민들 간 갈등을 부추기고 있다는 지적이 나오기도 했다. 

해당 용역은 지난해 1월 완료 계획에서 서대구역 건설 등으로 수차례 연기됐다. 용역 결과 발표도 지난 4월에서 5월로 한 차례 연기된 바 있다. 

서구 주민은 ‘서대구역∼평리동∼두류네거리’를 잇는 노선을, 달서구 주민들은 ‘서대구역∼서대구산단∼죽전 네거리’를 잇는 노선 유치를 주장하며 관련 민원만 하루에 수백 건씩 접수하고 있다. 

지난달 29일에는 대구시가 공식 블로그에 서대구 KTX역과 순환선이 지나는 평리네거리를 점선으로 연결한 노선도를 올려 논란(경북일보 5월 4일 자 8면)이 됐다. 대구시는 해당 게시글을 비공개 상태로 전환하며 “착오로 인한 사고”라며 “해당 노선도는 인터넷에서 내려받은 것”이라고 해명했다. 

대구시는 도시철도망 구축계획 변경안 검토가 완료된 만큼 최대한 이른 시일 내에 공청회를 개최하겠다는 입장이다. 

대구시 관계자는 “국가철도공단이 개최하는 공청회의 경우 공고 기간이 짧은 것으로 안다”며 “조만간 공청회 공고를 할 예정”이라고 말했다.
대구광역시가 트램형 도시철도망 사업 진행을 위해 마지막으로 거쳐야 하는 절차는 뭐야
예비타당성 조사 