[원주]원주 샘마루초교 준공 5월로 연기
[원주]원주기업도시 샘마루초교가 공사 지연으로 '공사 중 개교'가 불가피해 학생들의 불편이 우려되고 있다.

원주교육지원청에 따르면 샘마루초교는 올 3월1일 지정면 신지정로 264 일대 1만5,079㎡ 부지에 지하 1층~지상 4층 규모로 개교한다. 기업도시 내 두 번째 초교로 유치원 포함 41개 학급에 학생 1,015명이 다닐 예정이다.

하지만 이달 초 기준 샘마루초교 공정률은 82.5%로 당초 목표로 했던 99.33%에 크게 미치지 못하고 있다. 2019년 12월 착공했지만 지난해 장마, 코로나19에 따른 인력 수급, 터파기 중 암반 확인 등의 이유로 공사가 늦어졌기 때문이다. 결국 교육 당국은 준공 시기를 2월에서 5월로 연기했다.

학생들은 조경, 경계석, 인도, 부대시설 등 마무리 공사가 진행되는 가운데 학교를 다녀야 하는 상황에 놓여 안전사고 우려는 물론 공사 소음, 시설물 이용 제한 등의 불편이 불가피할 전망이다.

원주교육청은 투입 인력을 늘려 공사를 최대한 서두르고, 펜스 설치 등 학생 안전과 수업권 보장을 위한 대책을 마련한다는 방침이다. 또 학생 및 학부모들의 불안을 해소하기 위한 학부모설명회를 검토하고 있다.

원주교육청 관계자는 “기업도시 학생 급증에 따른 문제를 해결하기 위해 신설한 만큼 개교를 늦추기는 어렵다”며 “등·하교와 수업에 최대한 불편이 없도록 안전관리에 신경 써 준비하겠다”고 말했다.
샘마루초교의 완공이 지체된 요인이 뭐야
장마, 코로나19에 따른 인력 수급, 터파기 중 암반 확인 등