[이슈현장 삼척]중지 8개월 만에 본궤도 지역 기여도 높여야
지난해 10월부터 공사가 중단돼 온 삼척 화력발전소 항만공사가 재개된다.

산업통상자원부는 환경영향평가법 제40조 4항에 따라 조치한 삼척블루파워의 삼척화력발전소 건설 관련 항만공사 중지 명령에 대해 검증위원회의 검증 결과를 토대로 공사중지 명령을 해제한다고 삼척블루파워(주)에 통보했다.

이어 검증위원회의 검증 결과와 같이 향후 지속적인 모니터링을 통해 공사 진행 과정에서 나타나는 침식 및 퇴적양상을 파악하고, 시기에 맞는 적절한 대책을 수립하는 등 해변침식 방지를 위한 조치에 만전을 기해 달라고 당부했다.

이에 앞서 원주지방환경청이 운영해 오던 침식저감시설 검증위원회는 '침식저감시설 중 돌제의 안정성에 큰 문제가 없을 것으로 판단하고, 모니터링과 양빈을 지속적으로 수행해 시공 단계별로 대책을 수립하는 것이 바람직하다'는 최종 의견을 산자부에 제출했다.

■찬반 주민들 간 희비 교차=포스코건설은 7월 말부터 항만공사를 재개할 예정이다.

8개월여 동안 공사 공백에 따른 해상장비 확보 등 제반 조치를 취한 뒤 공사를 본격화할 방침이다. 4,500억원 규모의 항만공사는 현재 공정률 15% 정도이며, 방파제 1.5㎞와 하역부두 400ｍ 물량의 공사가 향후 2년6개월 동안 이뤄져 2023년 말 준공을 목표로 하고 있다.

산자부의 항만공사 재개로 그동안 화력발전소 건설을 놓고 찬반 논쟁을 벌여오던 주민들과 환경단체들 간 희비가 엇갈렸다. 건설 찬성 주민들은 공사 재개로 일감을 기대했던 지역업체와 지역경제가 활성화될 것으로 기대하고 있는 반면, 건설 반대 주민들과 환경단체들은 소음과 분진 등 환경오염으로 환경권이 침해된다는 주장이다. 이와 관련, 하태성 삼척석탄화력반대투쟁위원장 등 주민들은 최근 '석탄화력발전소 건설로 인해 헌법상 권리인 '환경권'이 침해된다'며 화력발전소의 자금 조달을 위한 회사채 발행을 중단하라며 법원에 가처분 신청을 제기해 귀추가 주목되고 있다.

■'지역경제 활성화에 기여해야'=항만공사 재개로 결론이 난 만큼 지역 주민들이 기대했던 공사 재개에 따른 지역경제 활성화에 얼마나 기여할지가 관건이다. 포스코건설은 공사 재개에 따라 향후 소음 등 환경문제로 인한 민원을 사전에 해소하고, 성실 시공으로 공사재개에 애쓴 주민들의 노력에 답해야 한다. 최근 맹방해변 침식저감시설 공사에서 확인됐듯 정기 검사도 받지 않은 선박(예인선)이 불법으로 해상에서 작업에 참여하고, 결국 운항중 화재로 침몰되는 등 안전불감증이 낳은 구시대적 현장관리가 재연돼선 안 된다는 주민들의 주문도 잇따르고 있다.

 또 촉박한 공사기간으로 인한 공사비 절감 등을 명목으로 그 부담을 지역업체에게 돌리거나, 지역사회 문제를 야기했던 외지업체가 문제 해결 없이 또다시 공사에 참여하는 길목도 차단해야 한다는 목소리도 커지고 있다.삼척=황만진기자
삼척 주민들은 어떤 권리가 침해되는 것을 우려해 화력발전소 항만공사를 반대했어
환경권