[춘천]춘천 캠프페이지 시민공원화 차질
[춘천]속보=춘천시가 구 캠프페이지에 조성 중인 미세먼지 차단숲을 포함한 시민공원화 사업이 토양오염원 발견(본보 지난 9일자 1면 보도)으로 차질을 빚을 것으로 우려된다.

이재수 춘천시장은 13일 미세먼지 차단숲 조성사업과 관련해 “총면적 15㏊ 중 내년까지 10㏊를 조성하는 것은 예정대로 진행할 것”이라고 밝혔다. 다만 “나머지 5㏊에 대해서는 계획대로 추진할 방침이지만 토양 정화 등이 쉽지 않을 것으로 보여 확신할 수는 없다”고 덧붙였다. 이에 따라 총면적 15㏊ 중 올해는 3㏊가 조성될 것으로 보인다. 이는 2019년부터 올해까지 3년 동안 조성키로 했던 당초 계획보다는 조성 면적은 축소됐고, 일정은 늦어지는 것이다. 

또한 시는 이 사업의 조속한 추진을 위해 오염된 토양의 정화 방식을 변경했다. 이 과정에서 예산 부담이 늘어날 것으로 보여 시의회, 국방부 등에서 향후 논란이 될 여지를 남겼다.

미세먼지 차단숲은 춘천시 근화동 127-1번지 일원에 총 사업비 150억원을 들여 2019년부터 올해까지 3년동안 조성될 예정이었다. 시는 미세먼지 차단숲 조성 예정부지부터 1단계 용역을 발주해 현재 조사를 진행 중이다. 토양 정밀 조사는 현재 50%가량 진척되고 있다. 또 이달부터 나머지 부지에 대한 2차 조사를 실시해 7월 완료하고 8월까지 정화작업을 마무리할 계획이다.

시 관계자는 “현재 미세먼지 차단숲 조성 공사가 전면 중단된 상태이지만 오염원에 대한 원인조사 및 정화가 조속히 이뤄지면 다시 예정대로 사업을 추진할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
이전 캠프페이지에서 발견된 오염물질로 도시숲 조성이 연기되면서 올해 완공되는 면적은 어느 정도야
3㏊