[춘천]춘천 근화동 하수처리장 이전 선결과제 산적
[춘천]속보=춘천시가 근화동 하수처리장 이전 부지를 칠전동 칠전택지에서 3㎞ 떨어진 의암스카이워크 인근(본보 지난 18일자 16면 보도)으로 결정하고 이전 절차에 돌입했다. 

시는 지난 18일 시의회와 간담회를 갖고 7월 주민공청회 개최를 포함한 이전 일정을 밝혔다. 춘천시의회에 민간투자사업에 대한 동의안을 상정한 후 내년 1월 제3자 제안공고, 4월 우선협상대상자 선정, 6월 민간투자사업 심의위원회 심의 및 실시협약 체결, 2026년 12월 준공 등의 사업 추진 로드맵이 공개됐다. 하지만 이전을 위해서는 넘어야 할 산이 많다. 이날 간담회에서도 주민 동의와 이전부지 수용, 사업자 선정 등이해결돼야 할 문제로 지적됐다.

가장 중요한 것은 지역 주민들의 동의다. 주민 동의를 얻지 못할 경우 시의회의 승인도 사실상 어려울 수 있다. 시가 칠전동 의암스카이워크 인근을 이전 부지로 발표하자 지역 주민들 사이에서는 벌써부터 재산 가치 하락 등에 대한 우려가 나오고 있는 상황이다. 

 또 일부에서는 송암동스포츠센터 인근 시유지 1만6,000여㎡가 이전부지로 더 적합하다는 의견도 제기하고 있다. 이와 관련해 시에서는 향후 인구 증가 등에 따른 하수처리장 용량 증설, 송암스포츠센터의 기능 유지 등을 고려해 부지를 선정했다고 밝혔다. 

이전 부지 총 3만6,000㎡ 중 사유지가 95%에 달한다는 점도 부담이다. 시는 공공용지 취득에 관한 법률에 의해 토지 수용이 가능하다고 밝히고 있지만 보상가 등을 놓고 토지 수용이 늦어질 수 있다. 이전 부지를 민간사업자가 제안했다는 점도 논란이다. 비록 시가 첫 번째 제안했던 민간사업자에 가산점을 부여하지 않기로 했지만 특혜 시비를 완전히 해소할 수 있을지 주목된다.

이원찬 시 하수시설과장은 “그동안 사업비 확보에 어려움을 겪었던 춘천하수처리장 이전 사업이 본궤도에 오를 것”이라며 “앞으로 사업 추진에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
하수 처리장을 이전하는 과정에서 춘천시에 가장 필요한 게 뭐야
지역 주민들의 동의