인천해경 청라 신청사 예산 신청액의 '반토막', 주민 요구 지하주차장 없던 일로
인천해양경찰서의 청라국제도시 신청사 건설 사업비가 반토막 난 채 기획재정부의 문턱을 넘었다. 

14일 인천해경과 기재부 등에 따르면 기재부는 최근 인천해경의 신청사 예산안 심사를 마치고 이번 주 중 해경에 통보할 예정이다. 

이번 심사에서 기재부가 확정한 예산은 196억원이다. 앞서 인천해경은 최초 사업비 181억원에 주민수용성 등을 위해 마련한 지하주차장 설치 등의 예산 167억원을 더해 348억원의 예산을 신청했다. 

이번 예산안에는 지반침하 방지를 위한 파일공사비와 감리비 등 필수 항목만 포함했다. 이는 예산안 심사가 길어지면서 오갈 곳 없는 처지가 된 인천해경이 사업비 일부를 포기해서라도 착공일을 당기겠다는 의견을 내놓은 결과다. 

기재부의 총사업비 관리지침상 인천해경의 예산안은 심사에만 6개월 이상이 걸리기 때문이다. 

인천해경은 기재부의 사업비 승인이 나오는 대로 실시설계를 거쳐 오는 9월 착공할 계획이다. 청라국제도시 주민협의체가 요구한 지하주차장은 신청사 주변에 산책로를 만들어 주민에게 개방하는 등 녹지공간 조성을 통해 대체하기로 했다. 

기재부 관계자는 “착공 시기를 맞추려면 예산 대부분을 무조건 포기해야 하는 상황이라 파일공사 등 필수적인 항목만 반영하기로 해경 측과 협의했다”고 했다. 

인천해경 관계자는 “미반영 항목은 예산 범위 내에서 조정해볼 것”이라며 “공사 중 건축 단가가 오르는 등 추가 비용이 발생하면 총사업비 변경을 다시 검토해보겠다”고 했다. 

인천해경이 처음 제출한 청사 신축 예산의 절반만 승인해 준 곳은 어디야
기획재정부