Lav et referat af nedenstående tekst:

Tekst:
Mange aalborgensere skal formentlig rejse i sommerferien. Men dem, der bliver i Aalborg, skal være opmærksom på flere udfordringer for trafikanterne. - Sommeren 2012 byder på gennemførelsen af flere større anlægsarbejder på vejnettet i Stor-Aalborg, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Herunder ses et samlet overblik over de større arbejder, der er planlagt udført i sommeren 2012: - Hobrovej v/ Trafik og Veje, Myndighed og Projektering: Planlagt: 2. april 2012 - 29. juni 2012 (uge 14 - uge 26), Etablering af cykelsti med indsnævring af trafik i én vognbane. - Østerågade v/Trafik og Veje, Driftsafdelingen: Planlagt: 18. juni 2012 - 27. juli 2012 (uge 25 - uge 30), Belægningsrenovering mellem Nytorv og Algade med opretholdelse af trafik i ét spor, således at bl.a. Kollektiv Trafik ikke berøres med ruteomlægninger. - Limfjordstunnel v/Vejdirektoratet: Planlagt: 1. juli 2012 - 21. juli 2012, kl. 06.00 (søndag, uge 26 - uge 29), Slidlagsarbejder med 24 timers overledning. Herudover er planlagt natlig overledning i tidsrummet kl. 19.00 - 06.00 i perioden 23. juli 2012 - 4. august 2012, dvs. uge 30 - uge 31. - Thistedvej v/Banedanmark: Planlagt: 21. juli 2012, kl. 08:00 - 25. juli 2012, dog senest 27. juli 2012 (lørdag, uge 29 - uge 30), Renovering af sporkrydsning på Thistedvej med fuld spærring og omkørsel via Stationsvej samt skiltning med omkørselsmulighed via Høvejen. - Viaduktvej v/Banedanmark: Forventet: 30. juli 2012 - 26. august 2012 (uge 31 - uge 34), Omisolering af vejbro med fuld spærring og omkørsel via Stationsvej. Afspærring af fortov forventes fjernet den 31. august 2012, dvs. uge 35. - E45 ved Gigantium v/Trafik og Veje, Myndighed og Projektering: Forventet: 6. august 2012 - 7. september 2012 (uge 32 - uge 36), Etablering af bustunnel med forlægning af vognbaner og opretholdelse af trafik i 2 vognbaner i hver retning på E45. - Lindholmsvej v/Trafik og Veje, Driftsafdelingen: Forventet: Opstart den 3. september 2012 - primo november 2012, Renovering af tunnel på Kridtstien under Lindholmsvej. Lindholmsvej afspærres og omkørsel via Stationsvej. - Hasserisvej mellem Grænsevej og Naurvej. - Hjørringvej mellem Forbindelsesvej og Loftbrovej (forventes pt. udført uge 26). - Humlebakken mellem Langagervej og Tranholmvej. - Rørdalsvej mellem Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej v/Statoil. - Sohngårdsholmsvej mellem Østre Alle og Borgmester Jørgensen Vej (kan blive udskudt til efteråret). - Stolpedalsvej mellem Vestre Alle og Hasserisvej.

Referat:
Hen over sommeren planlægger Aalborg Kommune en lang række større trafikale ændringer. Du kan se her, om det påvirker dig.