شورش های عراق 'روند بازسازی را مختل کرده است'
يک گزارش تازه می گويد که آمريکا در زمينه بازسازی عراق درحال پيشرفت است، اما تلاش هايش در اثر خشونت مختل شده و از رسيدن به اهداف اوليه بازخواهد ماند.
واشنگتن برای بازسازی بخش های مهم تاسيسات زيربنايی عراق، مانند مدارس، بيمارستان ها و خطوط نفتی 30 ميليارد دلار اختصاص داده است. براساس گزارشی که بازرس کل ويژه برنامه بازسازی عراق تسليم کنگره آمريکا کرده است تقريبا تمام اين مبلغ اکنون پرداخت شده است. اما اين گزارش می گويد بسياری از طرح هايی که برای آنها برنامه ريزی شده بود عملی نشده است. استوارت بوئن، نويسنده اين گزارش، اين وضعيت را "شکاف بازسازی" نام نهاده است. او می گويد اين وضع بيش از پيش مايه نگرانی است. هزينه های امنيتی او می گويد بسياری از پروژه های برنامه ريزی شده همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند زيرا معلوم نيست منابع مالی لازم برای اجرای آنها وجود داشته باشد. گزارش او اشاره می کند که به علاوه تقريبا ربع بودجه بازسازی، صرف تامين تدابير امنيتی در اطراف اين پروژه ها شده است. بنابه اين گزارش ميزان توليد نفت همچنان از رسيدن به سطح تعيين شده وزارت نفت عراق، يعنی 5/2 ميليون بشکه در روز، بازمانده است. کمبود امنيت و ضعف زيرساخت ها از عوامل کسری توليد نفت ذکر شده است. ميزان توليد هم اکنون 1/2 ميليون بشکه در روز است. حملات شورشيان به خطوط لوله نفتی همچنين باعث ايجاد اختلال در صادرات شده است. اين گزارش می گويد که آن حملات ميلياردها دلار عوايد نفتی عراق را از ميان برده است. در مورد الکتريسيته اين گزارش می گويد توليد برق در طول يک سال به اندازه کافی افزايش نيافته است که باز هم به دليل حملات بی امان شورشيان است. اما افزايش تقاضا برای برق و مواد سوختی، در مجموع نشانه رشد فعاليت اقتصادی است و هم اکنون 5/3 ميليون نفر در عراق از تلفن همراه استفاده می کنند. اين گزارش می گويد آمريکا در زمينه بازسازی درحال پيشرفت منظم بوده است و زلمی خليلزاد، سفير آمريکا در عراق را به خاطر بهبود اوضاع ستايش می کند. اين گزارش به دقت عبارت بندی شده است و در مجموع نقدی قوی بر نحوه پيشرفت تلاش های بازسازی است. نويسنده اين گزارش می گويد که شورشگری، فساد، تامين مالی غيرقابل اطمينان و برنامه ريزی نيمه کاره جملگی آثار نامطلوبی بر بازسازی عراق به جا گذاشته است. خدمات