Biaya pengganti Hubble melambung
Biaya dan waktu yang diperlukan bagi pembuatan teleskop angkasa luar James Webb telah melambung tinggi.
Teleskop ini akan dilindungi oleh reflektor seluas lapangan tenis Sebuah panel yang mengkaji teleskop baru itu yakin bahwa anggaran pengganti teleskop Hubble itu mungkin akan melonjak menjadi setidaknya US$6,5 miliar dollar. Teleskop ini peluncurannya akan dilakukan bulan September 2015. Perkiraan anggaran ini merupakan penilaian yang optimis, kata para anggota panel. Kepala badan angkasa luar Amerika Nasa Charles Bolden mengakui koordinasi lemah dan kurang memperhitungkan biaya. Bolden memerintah perombakan kembali proyek itu dan mengubah jajaran atas manajemen. Perkiraan biaya untuk membuat, meluncurkan dan mengoperasikan Teleskop Angkasa Luar James Webb (JWST) terus menerus meningkat dari tahun ke tahun dari mulai US$3,5 miliar menjadi US$5 miliar. Selain peningkatan biaya, jadwalnya juga molor. Tidak realistis Proyeksi peluncuran terbaru adalah tahun 2014 sudah beberapa waktu tampak tidak mungkin tercapai. Panel independen yang dipimpin oleh John Casani dari Laboratorium Propulsi Jet Nasa (JPL) di Pasadena, Kalifornia, yakin proyeksi itu tidak realistis Mereka berpendapat anggaran asli proyek itu tidak cukup dan tidak dijadwal secara baik dan menyalahkan manajemen karena tidak mengantisipasi dan menangani masalah itu. "Ini adalah proyek sangat besar dan rumit dan untuk memperkirakan sesuatu secara benar-benar tepat untuk sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya adalah sulit," kata John Casani kepada para wartawan. Teleskope James Webb akan mempunyai lensa utama selebar 6,5 meter, hampir tiga kali lebih lebar dari lensa Hubble. Sebuah reflektor besar akan dipasang di belakang tameng matahari yang harganya lebih mahal lagi sebesar lapangan tenis. Reflektor ini akan melindungi observatorium ini dari radiasi dari Matahari dan Bumi.