nếu phương sai chi phí là âm thì dự án là ....... ngân sách
Phương sai chi phí (CV) = BCWP ÃƒÂ ¢ Ã‚Ë † Ã‚â € ™ ACWP. 1 Công thức nêu trên cho biết phương sai của chi phí. 2 CV tích cực cho biết dự án dưới ngân sách. 3 CV âm cho biết dự án vượt quá ngân sách.
Bước 4: Tính toán Project Float. ÃƒÂ¯Ã‚Æ’Ã‚ËœKhách hàng yêu cầu ngày kết thúc là 25 ngày. ÃƒÂ¯Ã‚Æ’Ã‚ËœProject Float là tổng thời gian mà dự án có thể bị trì hoãn. không trì hoãn ngày hoàn thành dự án mà khách hàng yêu cầu. 25 ngày ÃƒÂ ¢ Ã‚â‚¬Ã‚â € œ 18 ngày = 7 ngày. Float ÃƒÂ¯Ã‚Æ’Ã‚ËœProject có thể là số âm khi ngày do khách hàng áp đặt là trước đó. khoảng thời gian cần thiết trong tiến độ dự án. ÃƒÂ¯Ã‚Æ’Ã‚ËœĐối với float dự án tiêu cực, dự án phải bị rơi hoặc theo dõi nhanh. ÃƒÂ¯Ã‚Æ’Ã‚ËœCrashing là một kỹ thuật được sử dụng để giảm thời lượng của dự án.