単純に未完了・完了のチケットの数から求めた値ではなく、各チケットの作業ボリュームの違いが反映された値です。二つの進捗率ロードマップ画面の各バージョンでは横長のバーで進捗率が表現されていますが、そこには薄い緑色と濃い緑色で二つの情報が表現されています。薄い緑色のバーはそのバージョンに関連づけられたすべてのチケットから計算された進捗率、そして濃い緑色のバーは終了したチケット(ステータスが「終了」または「却下」のチケット)のみから計算された進捗率を表しています。別の言い方をすると、薄い緑色は仕掛かり中のタスクも含めた進捗率、濃い緑色は完了したタスクのみから求めた進捗率です。進捗率の計算方法ロードマップ画面に表示される進捗率は、それぞれのチケットを各チケットに設定された「予定工数」により重み付けして求められます。バージョンに関連づけられているチケットが予定工数30時間のチケットAと予定工数10時間のチケットBの2個であった場合の進捗率は次のようになります。各チケットの進捗率、予定工数を使用する。予定工数がセットされていない場合、同一バージョンの他のチケットの予定工数の平均値を使用する。予定工数がセットされているチケットがない場合は平均値も利用できないので、バージョン内のすべてのチケットは予定工数が1.0であると見なす。終了したチケットの進捗率は100%とみなす。協力会社とのプロジェクト情報共有も楽々。roadmapこのサイトについてRedmineに関するニュース、Redmineをより活用するためのtipsなどを掲載します。