導入すべき各種品質試験法が選定された。ための検証試験実施サイトの選定サイトの選定は終了し、各関係活動が選定サイトで実施しされている。実証試験を実施し、活用が可能と判断された。既存の品質管理マニュアル改訂に必要な要素に関する調査を実施した。道路ラフネス指標を用いた自動計測システムを導入した。日常補修のための常温アスファルトを導入した。広報誌を通じた広報活動の周知をしている。ホームページやニュースレターの作成は未了。名の受講者を輩出した。研修受講履歴データベースのシステム要求分析を行い、主要機能を決定した。事業進捗管理システム開発に着手した。建設機器整備室には短期専門家が派遣された。局長のイニシアチブの下、定例会をほぼ毎月、定期的に実施している。評価結果の要約(1)妥当性・・・本プロジェクトの妥当性は以下の理由により「非常に高い」と判断される。ガバナンスの向上)の中でも貧困層の経済成長における重要な要素として農村インフラ整備に焦点が当てられている。z日本の対バ国国別援助計画では、経済成長を優先課題の一つと捉え、農村インフラ整備を総合的な農村開発のために必要不可欠と位置づけている。zプロジェクトが導入している新技術は災害に強いインフラ整備に役立つものであり、広くバ国社会に必要とされている。(2)有効性・・・本プロジェクトの有効性は以下の理由から「高い」と判断される。内に確保することが見込まれる。達成のための諸活動は開始したばかりで現時点でのプロジェクト目標達成への貢献度が若干懸念される。研修)は量、質、タイミングかとも適切に供与されている。おいて投入された資機材も現在活用されている。込まれることから上位目標達成が見込まれる。zユニット間の連携によりなされる事業が幾つか既に発現している。z他方、更なるインパクト発現に向け各ユニットの技術の向上、連携が望まれている。技術的中核センターと捉えており、今後もその方針は維持される見込みであること。備が整いつつあること。z技術面で、導入された新技術がプロジェクト終了後も農村インフラ整備に使用される見込み、かつ様々な機材のスペアパーツ等もバ国内で調達可能であること。z以上の観点から、中間段階において自立発展性が明確に確認された訳ではないが、残りの期間において上記事項が対応されることにより、自立発展性が確保されるものと期待される。点がプロジェクト目標達成に貢献していると考えられる。局長主導の作業部会が各ユニット間連携および協力体制構築を促進している。同会を通じた事業強化および質の改善に寄与する議論も始まっている。作成準備を始めている。3.個別技術の導入により実際の建設現場においても活用事例が見られ、一連の作業におけるスピード、効率性および正確性が改善された。これら事例及び評価結果から、本プロジェクトの中間時点において、本プロジェクトの一定の成果が出ているといえる。内における各種取り組みがプロジェクト関係者と共に行われるのが望ましい。項目について提言を行う。的議論および活動の推進が重要となる。技官の能力向上と、そのプロセスを通じた組織全体の能力向上を狙っている。付けになることが望まれる。開催等を通じた関係者全体の巻き込みが重要である。開発に高い関心を寄せている。取り組んできた専門的技術は、その知識を持たない人間には事業効果が判り難い側面がある。用し、本プロジェクトでの成果の発信を強化していくことが望ましい。技術は常に進歩するものであり、本プロジェクトが導入した技術は半永久的に活用されるとは限らない。作成への側面的支援が重要である。作業部会、また同会以外による各ユニット間の連携は技術的なものが中心である。技術部門のユニットの事例や経験が研修ユニット、進捗管理ユニットを通じた組織全体への還元が望ましい。報告書は年間研修カレンダーや年間予算作成の資料となる。年度以降の技術普及体制および内容が担保される可能性が高まる。実施への側面支援が重要である。研修受講者履歴データベースと人事データベースとのリンクプロジェクトで開発している研修受講者履歴データベースは研修対象者の選定への貢献が想定されている。修機会の提供が組織全体の能力強化にも繋がる。よって、可能な限り双方のデータベースのリンクの確保が望ましい。以下のとおり改訂することを提案する。作成への支援を追加するz有用性、現実性の高い活動へ変更する。通じた早期の指標の設定がなされることが望ましい。(2)自立発展性:自立発展性についてプロジェクト期間の早い時点で相互に再検討することにより、自立発展性の実現性がより高まる。ExploreDocDMCAReport。