Temos o momento 1 que fazemos a apresentação do Product Backlog como entrada para o planejamento do Sprint, mas como é gerado esta lista de prioridades? Como é feita a priorização? Em qual momento iremos detalhar os itens da lista? As respostas para estas perguntas estão em uma série de técnicas ágeis que, combinadas com o Scrum, geram um grande valor para as companhias e auxilia a entrega de vários projetos com sucesso.
Na fase de iniciação teremos, de maneira simplificada, a criação de uma lista de itens prioritários que deverão ser detalhados e desenvolvidos para o primeiro Sprint. Desta forma, o levantamento dos requisitos sempre estará, no mínimo, um Sprint a frente do desenvolvimento.
É necessário criar uma lista de requisitos iniciais para ser priorizada e iniciar o detalhamento de cada item. Após a criação desta lista, começa-se a realizar a priorização do que deverá ser entregue e somente depois é realizado o detalhamento dos itens prioritários. Este fluxo repete-se a cada Sprint, ou seja, ao final de cada Sprint teremos a inclusão/exclusão de itens do Product Backlog, a priorização destes itens e novamente o detalhamento dos itens prioritários, assim como mostra a Figura 2. Este ciclo se encerrará quando todos itens da lista do Product Backlog estiverem desenvolvidos e entregues para o cliente.

Flexão do verbo abrir na: 1ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo, 3ª pessoa do singular do pretérito imperfeito do indicativo
Duas máquinas haviam sido arrombadas, e o trio abria uma terceira máquina no momento em que os policiais chegaram. Folha de S.Paulo, 13/10/2012