Construção da segunda ponte em São Ludgero: trabalhos seguem para concretagem das vigas de travamento - Imprensa News Sul
Construção da segunda ponte em São Ludgero: trabalhos seguem para concretagem das vigas de travamento
Com a parte de estaqueamento pronto, os trabalhos para construção da segunda ponte, no centro de São Ludgero, seguem na concretagem das vigas de travamento entre pilares na Margem Direita do rio Braço do Norte.
O Engenheiro Civil, Cláudio Dandolini, responsável pela fiscalização da obra, diz que a obra entrou na fase final de execução e trabalho desta semana concentra-se na concretagem da viga de travamento dos pilares da cabeceira na Margem Direita, bem com a execução dos dois últimos blocos de sustentação dos pilares localizados no interior do rio.
Para o término da obra, ponte e acessos, ainda falta a construção dos 4 últimos pilares, depois a colocação das transversinas, içamento das longarinas e pré-laje, execução da capa de concreto (pista de rolamento), guarda corpo e guarda rodas, iluminação e acabamentos. Sendo que todas as peças pré-moldadas já se encontram prontas. No caso dos acessos, falta a terraplanagem, preparação da sub-base, base, imprimacão, asfalto, iluminação, pintura e alambrados.
A obra da ponte em execução é através de uma parceria entre a Administração Municipal, via financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e o Governo do Estado, tem 100 metros de extensão e um investimento de R$ 2.396.602,73. Já com os acessos, que soma uma extensão de 121 metros, o valor investido é de R$ 654.060,57. A obra por completa, contabilizando ponte e acessos, custará R$ 3.050.663,30. A empresa Fraga Construções e Engenharia Ltda., ganhadora do processo licitatório para execução, recebeu a ordem de serviço no dia 1º de julho de 2016 e tem como prazo final de entrega dia 31 de dezembro deste ano.
É importante esclarecer que o Governo do Estado está com várias parcelas atrasadas que é de sua responsabilidade.