A gente vai escolher um dos dois pacotes de trabalho pra prosseguir com nosso exemplo: o sistema de gerenciamento de resíduos fecais. O que precisamos entregar para garantir que o sistema de gerenciamento de resíduos fecais seja entregue? É aqui, então, que detalhamos um segundo nível. Para esta entregue precisaremos fazer:
Para descermos mais um nível nessa EAP, precisamos detalhar o que deve ser entregue para garantir a construção das latrinas. Então, na terceira linha da nossa EAP vamos detalhar exatamente a construção dessas latrinas. Para isso teremos:
Detalhando ainda mais nossa EAP, podemos inserir o que vamos precisar para os preparativos da construção em uma quarta linha, que seria:
E assim a gente pode seguir até que todas as entregas sejam detalhadas em atividades de forma que o gerente de projetos consiga gerenciar e executá-las com sua equipe.
Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você e que a EAP tenha ajudado a organizar o que um projeto entrega. No próximo vídeo falaremos da construção de um cronograma a partir da EAP. Fiquem ligados!
AnteriorPost anterior:Trabalho no terceiro setor (setor de impacto): onde buscar oportunidades de emprego?PróximoPróximo post:Como construir um cronograma

Essa clutch é ideal pra você que busca uma peça elegante. Com acabamento em palha sintética na cor marrom, ela é super fina e deve ser usada em festas ou ocasiões especiais. É uma peça que agrega sofisticação e elegância às produções.
Possui fecho com trava e acompanha alça de ombro (corrente), para uso opcional, na mesma cor do fecho.