Gerenciamento | Sistema Engenharia | Planejamento e Gestão de Obras
Sistema Engenharia | Planejamento e Gestão de Obras Empresa de engenharia voltada para o mercado da construção civil, atuando em todo território nacional. Rua General Andrade Neves, 25, Sala 1201, São Domingos
Planejamento financeiro mensal, gerenciamento e análise de projetos, lançamentos de notas fiscais no software, gestão de qualidade e outros serviços.
Elaboração de Cronograma Inicial Orientar através de estudos dos projetos e em trabalho conjunto com a engenharia, as melhores soluções de planejamento e fluxos de atividades. Analisando e reconhecendo o caminho crítico da obra.
Replanejamento Análise dos desvios do planejamento, proposição de medidas corretivas e adequação do fluxo de serviço, ciclos de execução e prazos macro às novas necessidades da obra.
Atividades Administrativas e Suprimentos Relatório semanal de contratações e compras, com indicador de performance de todas as áreas e etapas necessárias para estas contratações.
Ordem de Serviço Relatório mensal com ordem de serviço de todas as atividades previstas para o período do planejamento vigente. Organizado por empreiteiro, local e serviços.
Programações e Metas Medição semanal dos serviços, com análise dos desvios ocorridos e proposição das providências corretivas junto ao corpo técnico da obra.
Acompanhamento Semanal Análise semanal da evolução física e desvios dos serviços em relação ao planejamento do mês.
Fluxo Ideal Análise semanal dos serviços em relação ao macrofluxo ideal da obra.
KanBan Relatório de gestão à vista que tem como objetivo informar as metas diárias aos colaboradores no canteiro de obras.
Análise Gerencial Análise mensal do andamento da obra, dos desvios em relação ao cronograma inicial e da tendência de conclusão de obra.
Atas de Reprogramação/Visita/Obra Registro quinzenal das atividades planejadas com defesa das atitudes tomadas e análise crítica de pontos importantes da obra.
Painel de Controle Relatório personalizável com os principais indicadores de planejamento da obra.
Análise Crítica do Orçamento Revisão dos quantitativos e análise dos preços de acordo com o praticado no mercado.
Análise e Elaboração de Plano de Contas Análise da elaboração de plano de contas para controle financeiro e de contratos.
Planejamento Financeiro Compatibilização do cronograma físico com os gastos realizados e previstos mês a mês.
Análise Financeira Comparação dos percentuais gastos por serviço com os seus respectivos andamentos físicos. Identificação dos desvios orçamentários em relação aos orçamentos atual e inicial.
Controle de Contrato Controle mensal do contrato de empreiteiros e sua comparação com valores orçados e previstos no orçamento inicial.
Gerenciamento de Projetos Gerenciamento da execução dos projetos executivos e complementares da obra, através da participação das reuniões de coordenação, e desenvolvendo e acompanhando o cronograma de entrega das etapas dos projetos compatibilizados. Acompanhamento das providências para aprovações dos Projetos de Instalações nas Concessionárias de Serviços Públicos.
Análise de Projetos Acompanhamento do desenvolvimento dos Projetos Executivos da obra, colaborando nas definições para a racionalização dos custos da construção, através da participação das reuniões de Coordenação.
Tomada de Preço Liderar o processo de Tomada de Preço da Construção, elaborando o orçamento base, o Edital de Concorrência; participar da definição das empresas concorrentes; prestar esclarecimentos durante a concorrência; recebimento e equalização das propostas e julgamento do ganhador juntamente com o Contratante.
Liberação de Pagamentos Acompanhamento financeiro dos Contratos, atestando as medições e recebimentos de materiais com os respectivos lançamentos de Notas Fiscais, no Software de Gestão Integrada.
Gestão de Qualidade Monitoramento da aplicação do sistema de Gestão da Qualidade junto ao Construtor.
Segurança de Medicina do Trabalho Acompanhamento das exigências prescritas na NR-18 e do cumprimento das medidas preventivas e corretivas junto à obra.
Supervisão Administrativa Verificação do cumprimento das obrigações legais dos Contratos Jurídicos dos Prestadores de Serviço, das condições do Canteiro da Obra e do armazenamento de materiais.
Legalizações Acompanhamento das providências para liberação dos gravames do Alvará e Habite-se da obra, com emissão de Relatório Mensal.
Relatório Mensal Emissão e apresentação do Relatório Mensal, da obra, contendo as informações e providências relativas ao escopo contratado.
Contratações Participação, junto ao Construtor, do processo de contratações para o Empreendimento.
Acompanhamento Técnico da Obra Participação de reuniões periódicas, com a Gerência da Obra e o representante da contratante, propondo ações junto ao construtor quando ocorrerem desvios ou tendências de deslocamento.
Planejamento Físico Remoto
Gerenciamento Incorporador
Sua obra pede excelência e resultado. Sua obra pede Sistema.
Sabemos como potencializar seus resultados com eficiência e alto padrão de qualidade. Entre em contato com a gente.