Saiba como está o andamento das obras municipais em Irati - Rádio Najuá
Home / Irati / Irati e Região / Obras / Prefeitura de Irati / Saiba como está o andamento das obras municipais em Irati
Saiba como está o andamento das obras municipais em Irati
março 17, 2021 Irati, Irati e Região, Obras, Prefeitura de Irati
Em entrevista à Najuá, secretária de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo falou sobre o cronograma de obras do parque da Vila São João, centro de eventos, pavimentação em Engenheiro Gutierrez, entre outras áreas/Karin Franco, com reportagem de Paulo Sava e Rodrigo Zub
Terminal turístico está sendo finalizado no Parque da Vila São João. Foto: Paulo Sava
Em entrevista à Najuá na semana passada, a secretária de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo, Jéssica Custódio, comentou sobre o andamento de algumas obras no município de Irati. Uma delas é o parque da Vila São João que já está com 95% do cronograma executado. A expectativa é que a obra termine a partir desta semana.
Uma das obras no parque é um terminal turístico que ajudará a dar informações sobre o município aos viajantes. "Aquela obra ali é um museu na parte da frente que vai ser trabalhado com o secretário de Cultura para expormos a cidade. Estamos expondo a história do nosso município ali. Na parte dos fundos serão construídos banheiros femininos e masculinos, e banheiros também para portadores de necessidades especiais", explica a secretária.
O local ainda possui um espaço para a Guarda Municipal, que ficará de plantão para cuidar do parque. A expectativa é que esta obra termine nesta semana, já que falta apenas o término da pintura e alguns acabamentos. O investimento para a construção do parque é de R$ 493 mil, com recursos federais, por meio de emenda parlamentar da deputada federal Leandre Dal Ponte (PV). O município dará uma contrapartida de pouco mais de R$ 40 mil para a obra. Outro projeto para o parque é a construção de uma concha acústica que poderá ser usada para apresentações. "Nós estamos concluindo um processo com o Sedu [Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas], emenda com o governo, de uma concha acústica, naquela parte da frente do campo que tem um piso em paver que o pessoal já está utilizando. Na ponta daquele espaço terá uma concha, aonde poderão ser feitas apresentações musicais, apresentações de colégios que queriam utilizar ali", relata Jéssica.
Deverão ser investidos R$ 150 mil na concha acústica. O projeto está em processo de aprovação de recursos e orçamento. A expectativa é que todas as obras do parque possam ser finalizadas até julho. Ainda é preciso terminar a iluminação do parque, que será feita após a Companhia Paranaense de Energia (Copel) concluir as obras de extensão de infraestrutura, além de obras esportivas, como uma quadra de vôlei e duas de basquete. Nesta obra, orçada em R$ 250 mil, uma arquibancada será colocada no meio, dando visão para os dois lados das quadras.
Centro de Eventos: O centro de eventos que está sendo construído no CT Willy Laars já chegou ao total de 70 % do cronograma das obras. A equipe responsável está realizando o transporte da cobertura, que está sendo armazenada no parque. Um dos desafios é que a cobertura é extremamente pesada, sendo que algumas peças pesam até uma tonelada. "Nós vamos fazer as montagens delas ali com um guindaste que virá. Nós vamos colocar em cima da cobertura", disse a secretária.
A expectativa é que até o fim do mês essa cobertura seja instalada. "A cobertura exige cuidados, exige no transporte e a princípio, agora no final do mês, nós vamos fazer a colocação dessas infraestruturas em cima do prédio", conta. Após a colocação da cobertura, é que o piso e demais acabamentos serão realizados na obra.
O centro de eventos deverá ser utilizado pelo município em eventos municipais, como o tradicional Rodeio, mas também em outras cerimonias como formatura, casamentos, aniversários e shows. São R$ 3 milhões investidos na obra, com recursos do Governo do Estado, a fundo perdido, além de contrapartida do município de 17% sobre o valor dos recursos estaduais.
Cidade do idoso: Outro projeto discutido no município é a construção da Cidade do Idoso. Uma reunião foi realizada na semana passada com todos os secretários da administração municipal. Na ocasião, o prefeito Jorge Derbli pediu que os secretários já adiantassem os trabalhos que serão desenvolvidos no espaço. O projeto piloto no Paraná será implantado em Irati, e oferecerá moradia a idosos, com assistência medica e projetos educacionais e culturais. "Serão um pouco mais de R$ 6 milhões. O prefeito já está em tratativas para tentarmos os custeamentos após a conclusão da obra. Essa obra vai ter uma UBS [unidade básica de saúde] para os idosos que lá frequentarem, com especialistas na área, terá piscina, academia, terá escolas", explica a secretária.
Os recursos de R$ 6 milhões para a realização da obra também são oriundos de emenda parlamentar da deputada federal Leandre Dal Ponte. As obras ainda não começaram, mas a prefeitura já está em fase de apresentar os projetos executivos da obra, para posterior aprovação e assinatura.
Pista de Skate: Outra obra que está sendo realizada é a pista de skate no Parque Aquático. Uma reunião com skatistas deverá ser realizada para que eles repassem se a obra atenderá as necessidades dos esportistas. Atualmente, está sendo concluída a parte da fundação. "São 825 metros quadrados de obra, sendo três equipamentos que eles vão utilizar para o esporte", relata Jéssica. Ao todo, são R$ 230 mil investidos, com recursos de emendas parlamentares da deputada federal Leandre Dal Ponte. O prazo máximo para execução é de 120 dias.
Ginásio de Esportes: Após anos de processos judiciais, a obra do Ginásio Municipal José Richa, na Avenida Perimetral João Stoklos, será retomada. Serão investidos quase R$ 5 milhões para a finalização da obra, que poderá estar completa em oito meses. Uma empresa de Curitiba irá finalizar a obra, que poderá iniciar os trabalhos em um prazo de 15 dias a 20 dias. "Como é um processo com o SEDU, também termina o processo licitatório e vai lá para o SEDU validar. Esse processo nos retornou, uma das etapas, que está tudo ok. Agora estamos esperando a parte da homologação, da assinatura do contrato e daremos a ordem de serviço", conta a secretária.
Como a obra ficou parada por muito tempo, foi preciso avaliar a estrutura e verificar o que poderia ser reaproveitado. "A parte estrutural do concreto está tudo perfeito. Já a cobertura será retirada, removida e será feita uma estrutura totalmente nova. Aquela estrutura, infelizmente, não terá reaproveitamento para nós no momento", disse Jéssica.
Pavimentação em Engenheiro Gutierrez: O município de Irati realizará a pavimentação de cinco ruas no bairro Engenheiro Gutierrez e prepara mais quatro vias para receber pavimentação no futuro. "Vamos fazer cinco pavimentações e quatro outras, deixaremos pronta a drenagem, para uma segunda etapa vir com a pavimentação".
O projeto das pavimentações está vinculado com o do ginásio. O projeto ainda precisa ser homologado pelo Paranacidade, que posteriormente, enviará para a prefeitura de Irati para finalizar o procedimento. Ao todo, serão R$ 4 milhões em recursos estaduais para a pavimentação.
A secretária explica que esse projeto foi refeito, já que o Paranacidade não permitia que esse valor fosse destinado para a recapagem de vias. O valor do recurso estadual é destinado apenas para a pavimentação, incluindo serviços iniciais, como a drenagem.
Além disso, o projeto que procurava ligar os bairros Engenheiro Gutierrez e Lagoa teve que ser postergado. "Nós tínhamos esse projeto com o Paranacidade que pegava a Arlete Vilela Richa, atravessava pelo meio de Gutierrez e saia na Antônio Borazo. Mas infelizmente ele não pode ser aprovado. O Paranacidade indeferiu o projeto porque não dava as larguras das vias. Nós tivemos problemas com aquele viaduto da Rumo, que não foi permitido fazer o projeto e aprovação ali. Tanto ali, como na Antônio Borazo tivemos problemas lá com questão de alinhamento predial. Como houve muito avanço das pessoas, das construções para o meio da rua, elas não dariam a largura que o Paranacidade exigia. Então, tivemos que readaptar o projeto por enquanto", disse.
Enquanto isso, a prefeitura busca por alternativas para este processo. "Nós estamos trabalhando com o departamento de topografia para fazer todo um levantamento de quantitativos, de remoção de alinhamento predial, que o pessoal avançou a via, de escavação, de tudo, para tentarmos esse novo recurso com uma via larga, conforme com o que está sendo exigido", conta.
Posto de saúde do Rio Bonito: A prefeitura de Irati também está refazendo a cobertura do posto de saúde do bairro Rio Bonito. Essa obra é necessária porque a platibanda, construção de alvenaria que esconde o telhado, estava trazendo problemas. "Hoje em dia temos muita dificuldade com a cobertura em platibanda. Muitas obras que vieram com o projeto padrão, estão dando problema na cobertura. Há pouco tempo atrás foi trabalhado alguma coisa na cobertura do Rio Bonito, mas não foi suficiente. Nós vamos ter que fazer a retirada da platibanda e vamos ter que fazer um telhado exposto. Vamos fazer uma cobertura com estrutura metálica, com telhas metálicas, para nunca mais dar problema", disse. A obra contará com uma ampliação na frente que ajudará a trazer uma cobertura para quem espera por atendimento.
Confira mais fotos do parque da Vila São João
Pistas de caminhada que foram construídas no parque da Vila São João. Foto: Paulo Sava
Quadras de vôlei e basquete serão construídas no parque. Foto: Paulo Sava
Saiba como está o andamento das obras municipais em Irati Reviewed by Redação on março 17, 2021 Rating: 5