Com atraso de 3 anos, obra da UHE Colíder continua empacada
Copel culpa a empreiteira Engevix pelo atraso da obra
11:08 13 de Janeiro, 2017
O presidente da unidade de geração e transmissão da Copel, Sérgio Lamy, disse à agência Reuters que o fornecedor não tem conseguido cumprir o ritmo esperado nas obras, alegando dificuldades financeiras, o que complicou a reta final da construção da usina, orçada em cerca de 2,2 bilhões de reais.
A Engevix, atingida pelos desdobramentos da Lava Jato -operação da Polícia Federal que também processou a construtora-- é a responsável pela entrega de equipamentos auxiliares e por serviços de montagem eletromecânica e construção de uma linha de transmissão associada à usina, que terá 300 megawatts em potência instalada.
Após ser procurada, a Engevix afirmou que não tem qualquer contrato direto de prestação de serviços para a Copel, mas que participa de um contrato construtor. "A obra está atrasada em função do fornecimento de turbinas e geradores pela empresa argentina IMPSA, que faz parte do consórcio construtor e está em processo falimentar", disse a Engevix.
Documento do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) cita "problemas com o empreendedor de montagem (Engevix)" da hidrelétrica. O presidente da Copel GT disse que a empresa pretende concluir as negociações com a Engevixaté o próximo mês, para já em fevereiro retomar o ritmo das obras.
A empresa trabalha com um cronograma que prevê a entrada em operação em dezembro deste ano da hidrelétrica. A data representa atraso de três anos em relação ao prazo original, o final de 2014, e de quase três meses ante a última projeção do CMSE, colegiado de autoridades do governo que acompanha as obras de elétricas.
A última turbina da usina seria acionada em abril de 2018. A Copel, no entanto, espera minimizar perdas financeiras com esse atraso da usina por meio de recursos junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nos quais alega que houve atrasos fora do controle da empresa, como no licenciamento ambiental.