﻿ Novos Caminhos: troca de asfalto da Avenida Bertioga em Várzea Paulista tem início – Jornal A Verdade
sexta-feira , dezembro 3 2021	
Carrinho
Finalizar compra
Home
Loja
Minha conta
Política de Privacidade – Portal A Verdade Regional
Jornal A Verdade O seu portal de notícias
Home
TV
Região
Polícia
Política
Economia
Esportes
Brasil
Saúde
Educação
Turismo
Variedades
Opinião
Tecnologia
Edições
Últimas Notícias
OMS afirma que não há morte vinculada à variante Ômicron até agora
Grey’s Anatomy será removida da Netflix na virada de ano; entenda o drama
Este sábado acontece mais uma edição do Mutirão da Anistia em Campo Limpo Paulista
Sincomerciários: inscrições para receber Kit escolar começam dia 15 dezembro para filhos de associados
Fim de semana tem programação do Jundiaí 365 anos, Festival de Teatro e Enredança on-line
Prazo para solicitar reaplicação do Enem termina hoje.
Campo Limpo Paulista reduz intervalo de doses para vacinação contra a Covid-19
4º Corrida UniFaccamp acontece neste domingo (5)
Jundiaí: confira a programação de dezembro da Biblioteca Municipal Nelson Foot
Vendas do Natal devem garantir crescimento de 5% no varejo paulista
Home / Destaque / Novos Caminhos: troca de asfalto da Avenida Bertioga em Várzea Paulista tem início
Novos Caminhos: troca de asfalto da Avenida Bertioga em Várzea Paulista tem início
Trecho da via terá asfalto atual retirado e ganhará novo pavimento; etapa faz parte do contrato de trabalhos na Avenida, que continua a receber paredes de escoamento de águas pluviais
Na tarde desta quinta-feira (25), a via direita da Avenida Bertioga começou a ter o asfalto existente retirado, entre os cruzamentos com as Ruas Atroaris e Potiguara. Em breve, o espaço receberá um pavimento inteiramente novo e planejado. Com o serviço, mais um dentro do grande pacote de obras na via, pretende-se tornar o local mais adequado ao tráfego de veículos.
De acordo com o engenheiro da empreiteira responsável pela obra, Fábio Marinho, o trecho será dividido em quatro partes e a obra será realizada em cada uma delasindividualmente, para minimizar o tempo de impacto nos comércios. Em cada uma das partes, será retirado todo o asfalto do trecho, para a abertura até a profundidade de 40 cm. Depois, o espaço será preenchido com rachões e pó de pedra. Tudo será compactado e, em seguida, receberá duas camadas de pavimento. “Esse tipo de asfalto é feito em áreas urbanas de fluxo intenso”, explica Marinho.
A Avenida também receberá novas guias e sarjetas, além de calçamento no trecho ao lado do córrego. A empreiteira também analisará se, após o trabalho das máquinas, todas as edificações próximas à obra sofreram algum impacto. Se for identificado algum problema, será corrigido. O tempo estimado para a conclusão dos trabalhos é de aproximadamente 45 dias.
Ações no Córrego
Paralelamente, uma frente de trabalho atua na construção das paredes de escoamento de águas das chuvas, no Córrego Bertioga. Até o final desta semana, serão lançados 40 m³ de concreto, sobre as estruturas que estão em fase final de montagem, próximas à Rua Potiguara. Serão mais 30 metros lineares de muros prontos.
Com a cura do concreto (usada para a hidratação do cimento), até o final próxima semana, se não houver chuva, será dada continuidade à execução da boca de ala. É a parte da estrutura de muros mais alargada, que terminará no encontro com as aduelas, sob a Rua Potiguara. Como é de praxe, inicialmente será construído o fundo, sobre o leito do Córrego. A ideia é que toda a construção esteja concluída dentro de 15 a 20 dias. Ao mesmo tempo, outra equipe está realizando o aterro entre a Avenida e os muros, com a colocação de terra.