O valor original do contrato é de R$ 41, 2 milhões e agora, com o aditivo autorizado, passou para mais de R$ 47,7 milhões.
O aditivo já foi publicado em Diário Oficial e a justificativa é de que houve “acréscimo de quantitativos de obras e serviço previstos”.
Tal acréscimo seria no asfalto. Inicialmente foi executado um nova base asfáltica somente na pista da esquerda, onde passarão os ônibus. Porém, foi decidido fazer o mesmo serviço em todas as pistas.
Um novo edital deve ser publicado ainda este ano para a execução do corredor exclusivo para ônibus também na Avenida Tancredo Neves.